Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khởi công xây dựng cầu Vàm Cái Sứt và tuyến kè sông Đồng Nai trong năm 2020

TTĐT - Sáng 24-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ban,  ngành và UBND TP.Biên Hòa về tiến độ triển khai 4 dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

1. ct_ubnd.JPG
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 3 dự án gồm Hương lộ 2 (đoạn 1), đường ven sông Cái và đường trục trung tâm TP.Biên Hòa, căn cứ vào tiến độ thực hiện các thủ tục, hạng mục cầu Vàm Cái Sứt, thuộc dự án Hương lộ 2 nối dài sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 9 tới. Để đảm bảo tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ để Sở GT- VT thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các bước đấu thầu, tư vấn thiết kế, bản vẽ, đấu thầu xây lắp.

Đối với 2 dự án còn lại là dự án đường ven sông Cái và đường trục trung tâm TP.Biên Hòa vừa được HĐND thông qua. Hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang lập dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư. Sau khi dự toán được duyệt, đơn vị sẽ xây dựng tiến độ chi tiết cho các dự án.

Trong khi đó, theo UBND TP.Biên Hòa, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đường và công viên ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu), theo tiến độ, 2 dự án trên sẽ được đấu thầu khảo sát và nghiên cứu khả thi từ tháng 3 đến tháng 4, dự kiến lập kế hoạch và ra thông báo thu hồi đất trong tháng 4. Theo kế hoạch, 2 dự án này sẽ được thi công vào tháng 6-2021. Riêng hạng mục xây dựng bờ kè dọc sông Đồng Nai phục vụ thi công 2 dự án đường và công viên ven sông Đồng Nai sẽ được khởi công xây dựng vào cuối năm nay.

pct_bien hoa.JPG
Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Huỳnh Tấn Lộc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu TP.Biên Hòa và các sở, ban, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó cố gắng khởi công cầu Vàm Cái Sứt vào cuối tháng 8. Để đảm bảo tiến độ dự án Hương lộ 2 (đoạn 1), Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nhanh chóng tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng giao cho UBND TP.Biên Hòa thực hiện. Đối với các dự án còn lại, TP.Biên Hòa phải đảm bảo tiến độ xây dựng các khu tái định cư để phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ các dự án.

Nam Vũ​

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây