Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khẩn trương xử lý đất đai liên quan Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 16-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm việc với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Tổng Công ty Tín Nghĩa) và các sở, ngành, địa phương liên quan đến việc xử lý đất đai Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, đường dây đấu nối.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo Tổng Công ty Tín Nghĩa, hồ sơ xin giao 37 hécta đất Khu công nghiệp Ông Kèo (trong đó có phần đất làm dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, đường dây đấu nối) đơn vị đã cơ bản hoàn thành, còn phương án xử lý tầng đất mặt của 28ha đất lúa, khoảng 56 ngàn m3 chưa hoàn thành. Lý do chưa có vị trí để đổ khối lượng đất này và phương án tái sử dụng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp thì không khả thi vì đất nhiễm mặn, phèn. Phía công ty kiến nghị các sở, ngành, địa phương hỗ trợ hoàn thiện phương án xử lý đất mặt này.

Về thi công cống hộp xả nước làm mát của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, hiện đã thi công tuyến mương 2 bên, còn vị trí cắt ngang qua đường số 4 của Khu công nghiệp Ông Kèo chưa thi công do các bên chưa thống nhất được phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đề nghị trước ngày 25-4, Tổng Công ty Tín Nghĩa hoàn chỉnh phương án xử lý tầng đất mặt để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định. Các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ Tổng Công ty Tín Nghĩa hoàn chỉnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng để tổng công ty sớm ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tại huyện Nhơn Trạch đang được xây dựng
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tại huyện Nhơn Trạch đang được xây dựng

Phó Chủ tịch cũng đề nghị Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo trước đây của UBND tỉnh là tạo điều kiện cho thi công cống xả nước làm mát của dự án điện. Trường hợp sau ngày 25-4, tổng công ty vẫn không tạo điều kiện tỉnh sẽ có phương án xử lý để đảm bảo thi công.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia. Theo kế hoạch, dự án sẽ phát điện thương mại lần lượt là tháng 11-2024 và tháng 5-2025. Vấn đề đặt ra hiện nay là chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chưa hoàn thành thủ tục để được giao đất nên chưa ký hợp đồng cho thuê lại lại với chủ đầu tư dự án điện, các bên chưa thống nhất được phí sử dụng hạ tầng khu công nghiệp.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây