Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khẩn trương giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành đúng kế hoạch 90 ngày đêm

Ngày 24-12, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh cùng lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Đồng Xoài đi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, đoạn qua phường Bình Phước.
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng của dự án đoạn qua địa bàn phường. Ảnh: Nhã Trâm
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, đoạn qua phường Bình Phước có tổng chiều dài hơn 13,8km, diện tích 126,35ha, trong đó có 861 thửa đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với diện tích 118,74 ha (tương đương 13km) thuộc diện phải thu hồi.
Thực hiện kế hoạch 90 ngày đêm thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, đến nay, UBND phường Bình Phước đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 19 đợt với 397/861 thửa đất (chiếm 46,1%), diện tích thu hồi 95,77ha (chiếm 81%).
Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Đồng Xoài cũng đã chi trả tiền bồi thường cho 42 thửa đất với tổng diện tích 26ha. Đến nay, đã có 127 thửa với diện tích hơn 51,4ha đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Việc xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án cũng đang khẩn trương thực hiện.
 
Khu tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, trên địa bàn phường Bình Phước. Ảnh: Nhã Trâm
Qua kiểm tra thực địa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phước Giang Thị Phương Hạnh đề nghị cả hệ thống chính trị phường phải vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động người dân có đất thuộc dự án đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng thi công. Các cơ quan, đơn vị với quyết tâm cao nhất, tập trung giải quyết dứt điểm từng trường hợp vướng mắc cụ thể, đảm bảo mục tiêu bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ.

Tác giả: Tấn Tài Nguyễn, Nhã Trâm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây