Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khắc phục khó khăn, thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong đại dịch

​Các cơ quan chức năng và các địa phương đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong bối cảnh “khó chồng khó” do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
17.8-H1 Khó khăn giải ngân vốn ĐT công.jpg
Thi công dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa
Đại dịch Covid-19 gây ra hàng loạt khó khăn 
Năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 19 ngàn tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân gần 5,8 ngàn tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công, đạt hơn 30% kế hoạch. Trong số này, nguồn vốn ngân sách địa phương đã giải ngân được gần 25% trong tổng vốn hơn 9,4 ngàn tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt hơn 35% trong tổng vốn gần 9,7 ngàn tỷ đồng.
Theo UBND tỉnh, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ trong việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công cũng đã được chỉ ra là do năng lực một số nhà thầu yếu kém, không thực hiện đúng tiến độ; công tác hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công còn chậm và đặc biệt là công tác giải phóng mặt phục vụ thi công các dự án còn kéo dài, ảnh hưởng tiến độ chung của các dự án.
Từ thực tế trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm do UBND tỉnh đưa ra là phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đặc biệt là đối với các công trình, dự án động lực, có tính lan tỏa cao. Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong khoảng 2 tháng qua, nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đang đứng trước nhiều thách thức bởi hàng loạt khó khăn bủa vây.
Ông Ngô Thế Ân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho hay, dù các cơ quan chức năng, chủ đầu tư, các nhà thầu đã rất nỗ lực duy trì thi công, hoàn thiện thủ tục các dự án để giải ngân nguồn vốn đầu tư công nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là rất nặng nề. “Dự án nằm trong khu vực phong tỏa để phòng chống dịch bệnh thì phải dừng thi công. Dự án hiện đang duy trì thi công thì tiến độ cũng rất chậm, cầm chừng vì thiếu nhân công, vật tư, thiết bị”- ông Ngô Thế Ân cho biết.
Không chỉ các dự án đang thi công, theo ông Ngô Thế Ân, việc hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới trong năm 2021 cũng hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Bởi, phần lớn các nhà thầu thiết kế hồ sơ ở các địa phương khác không thể thực hiện khảo sát khu vực triển khai dự án, liên hệ trao đổi hồ sơ do Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch.
Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa Huỳnh Tấn Lộc cho biết, các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố vẫn đang được duy trì thi công với phương châm “vừa phòng chống dịch, vừa thi công”. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà các nhà thầu thi công gặp phải hiện nay là việc thiếu nguồn nhân công bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, việc phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cũng khiến cho việc điều động thiết bị, máy móc phục vụ thi công bị chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Phong, Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch cho hay, nguồn vật tư, vật liệu thi công đang là “trở ngại” lớn nhất đối với việc duy trì tiến độ các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện hiện nay. “Trong tuần đầu khi Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch thì việc cung cấp vật liệu cho các dự án còn duy trì tạm ổn nhưng hiện nay thì khó khăn hơn. Các loại vật liệu xây dựng chính như đá, cát, xi măng hay thép phục vụ thi công các công trình đều đang rất thiếu”- ông Nguyễn Thế Phong cho biết. 
Nỗ lực thi công trong điều kiện cho phép 
17.8-H2 Khó khăn giải ngân vốn ĐT công.jpg 
Công nhân thi công công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn 
Để đảm bảo tiến độ các công trình, giải ngân nguồn vốn đầu tư, Đồng Nai hiện vẫn thực hiện chủ trương tiếp tục thi công các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, với những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc duy trì thi công ở các công trình, dự án là một bài toán không dễ thực hiện. Các địa phương vì vậy cũng đã phải triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhà thầu để các công trình, dự án không bị ngưng thi công.
Dự án cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Võ Thị Sáu và dự án xây dựng Trung tâm hành chính công TP.Biên Hòa là 2 trong số các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công vẫn đang được tiếp tục triển khai thi công hiện nay trên địa bàn TP.Biên Hòa.
Ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa cho biết, để duy trì thi công, thành phố đã yêu cầu nhà thầu phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh như “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” đối với đội ngũ công nhân. Cùng với đó, các nhà thầu cũng phải thực hiện nghiêm việc xét nghiệm Covid-19 cho người lao động theo quy định 3 ngày một lần. “Chi phí tổ chức xét nghiệm cao nên các nhà thầu cũng gặp khó khăn. Do đó, thành phố đã hỗ trợ các kít test nhanh từ nguồn mà thành phố mua sỉ nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch có giá rẻ hơn cho các nhà thầu. Đồng thời, công trình thi công trên địa bàn nào thì thành phố cũng chỉ đạo các trạm y tế địa bàn đó hỗ trợ các nhà thầu xét nghiệm Covid-19 cho người lao động để kiểm soát, phòng chống dịch”- ông Huỳnh Tấn Lộc cho biết.
Tương tự, tại H.Định Quán, các công trình, dự án đã được khởi công hiện nay đều đang được các nhà thầu duy trì thi công. Ông Trần Quang Tú, Chủ tịch UBND H.Định Quán cho hay, để vừa duy trì thi công vừa thực hiện mục tiêu cao nhất là phòng chống dịch bệnh, các cơ quan chức năng của địa phương cùng với chủ đầu tư, đơn vị thi công áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ đối với đội ngũ người lao động tại các công trình. “Tiến độ của các công trình dự án tất nhiên có bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên địa phương và các nhà thầu vẫn cố gắng duy trì thi công trong điều kiện cho phép”- ông Trần Quang Tú chia sẻ.
Trong khi đó, theo UBND H.Nhơn Trạch, hiện nay, trên địa bàn huyện có 22 công trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công vẫn đang tiếp tục triển khai thi công. Tại tất cả các dự án, H.Nhơn Trạch đều yêu cầu các đơn vị thi công phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch như “5K”, “3 tại chỗ”. Cùng với đó, H.Nhơn Trạch cũng đề nghị các nhà thầu thiết kế tiếp tục duy trì, hoàn thành các hồ sơ bản vẽ thi công đối với các dự án dự kiến sẽ khởi công mới trong thời gian tới. “Đối với các dự án đã hoàn thành các bước khảo sát, huyện đều đề nghị các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ ngay tại công ty để phù hợp với yêu cầu giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch bệnh. Sau khi hoàn thành các hồ sơ, địa phương cũng sẽ thực hiện các bước để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công”- ông Nguyễn Thế Phong cho hay.
Phan Anh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây