Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Hoàn thành di dời các bè cá để thi công cầu Thống Nhất trong tháng 10

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 9-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo việc xử lý di dời các bè cá để thi công cầu Thống Nhất thuộc dự án đường trục trung tâm TP.Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, chủ đầu tư dự án, đến nay, cả 5 gói thầu xây lắp chính đều đã được triển khai thi công. Trong đó, đối với hạng mục cầu Thống Nhất đang thi công cọc khoan nhồi các trụ T4, T5 và T6. Tuy nhiên, việc di dời các bè nuôi cá của 20 hộ dân trong khu vực dự án để thi công cầu Thống Nhất vẫn chưa được xử lý.

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, TP.Biên Hòa và các đơn vị liên quan cũng đã tiến hành khảo sát các vị trí để thực hiện di dời các bè nuôi cá này. Thế nhưng, kết quả khảo sát cho thấy không có vị trí nào thích hợp để thực hiện di dời. Chính vì vậy, các đơn vị đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh thực hiện phương án di dời tạm các bè nuôi cá. Vị trí di dời tạm được đề xuất nằm trong đoạn sông Cái khu vực từ cầu Hiệp Hòa đến cù lao Cỏ. Để hỗ trợ các hộ dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cũng sẽ vận động các nhà thầu thi công đóng các trụ sắt để cố định các bè cá tại khu vực di dời tạm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng, công trình cầu Thống Nhất thuộc dự án đường trục trung tâm TP.Biên Hòa là công trình trọng điểm của tỉnh nên việc di dời các bè cá là việc bắt buộc phải làm để thi công dự án. Các đơn vị liên quan phải hoàn thành việc di dời các bè cá này trong tháng 10-2023. Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phối hợp với Sở GT-VT và các đơn vị liên quan khảo sát, xác định chính xác các vị trí để di dời tạm các bè cá. Đồng thời, vận động các nhà thầu thi công việc đóng cọc để hỗ trợ người dân cố định các bè cá tại vị trí di dời tạm.

TP.Biên Hòa xây dựng kế hoạch di dời các bè cá cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan để đối thoại với người dân nhằm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện di dời để thực hiện công trình vì lợi ích chung của cộng đồng.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây