Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 19 cho dự án sân bay Long Thành trước Tết Nguyên đán

TTĐT - Chiều ngày 17-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã có buổi làm việc với UBND huyện Long Thành cùng các sở, ngành rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Sân bay Long Thành.
z3118039725341_01451af41d4e8825873c16d77eb5ef7d180122.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chỉ đạo tại buổi làm việc
 Theo báo cáo của UBND huyện Long Thành, đối với phần diện tích 5 ngàn ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành, đến nay, địa phương đã hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng được 85% diện tích. Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 5.331 trường hợp với diện tích 2.335 ha với tổng số tiền trên 11.400 tỷ đồng. Hiện còn 325 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường với diện tích trên 114 ha với số tiền trên 609 tỷ đồng. Các nguyên nhân là vắng chủ, mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ủy quyền thiếu nội dung…Vấn đề vướng mắc là các trường hợp sang nhượng giấy tay, có 97 ha được mua bán, sang nhượng bằng giấy tay tách thửa chưa lập thủ tục chuyển nhượng theo quy định.
 Cùng với  việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích 5 ngàn ha xây dựng sân bay Long Thành, địa phương đang triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích xây dựng 2 tuyến đường kết nối sân bay. Để xây dựng 2 tuyến đường này huyện Long Thành sẽ phải thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng diện tích đất khoảng 144ha. Hiện nay, địa phương đã hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện. 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các cơ quan chức năng phải hoàn thành lập hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hơn 1 ngàn trường hợp còn lại của dự án trong tháng 2-2022. Tiếp theo sẽ thực hiện công khai phương án bồi thường và chi trả tiền cho người dân nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng của dự án trong tháng 6-2022 như yêu cầu của Chính phủ.
Đối với việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 19 cho 549 hộ dân phải hoàn tất chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022. 

                                Khắc Giới

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây