Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết và báo cáo môi trường Dự án Điện rác Vĩnh Tân trong tháng 9 tới

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 20-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm việc với các sở, ngành, huyện Vĩnh Cửu và Công ty CP LE DELTA (chủ đầu tư) liên quan đến báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo phương thức đối tác công tư - PPP (gọi tắt Dự án Điện rác Vĩnh Tân).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo ông Phan Trung Hưng Hà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho đến thời điểm hiện tại, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Điện rác Vĩnh Tân vẫn chưa xong, chậm khoảng 2 tháng so với kế hoạch của UBND tỉnh. Có 3 vướng mắc lớn của dự án này đó là quy hoạch chi tiết 1/500 huyện Vĩnh Cửu chưa lập xong, hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định không được thông qua, từ 2 vướng mắc này dẫn đến nhiệm vụ lựa chọn nhà đầu tư chậm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng, đây là dự án lớn, có ý nghĩa về mặt môi trường và tỉnh muốn thực hiện sớm. Tuy nhiên, gần 2 năm chưa có sản phẩm là báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Trách nhiệm này thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Vĩnh Cửu và Công ty CP LE DELTA.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc, có trách nhiệm lập hồ sơ thuyết minh công nghệ trình hội đồng thẩm định khoa học công nghệ của tỉnh. Sau khi có hồ sơ khoa học công nghệ thì trình lại báo cáo đánh giá tác động môi trường lên Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ tư vấn, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện nhiệm vụ này trong tháng 9.

Về quy hoạch, UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện theo quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, bố trí nguồn ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 1/500 trong tháng 9.

Dự án Điện rác Vĩnh Tân được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22-9-2022. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2,3 ngàn tỷ đồng gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 có công suất xử lý 800 tấn/ngày, phát điện 20MW và giai đoạn 2 nâng công suất lên 1,2 ngàn tấn/ngày, phát điện đạt 30MW.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây