Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Gỡ 'nút thắt' cuối, Dự án Đường ven sông Đồng Nai tăng tốc hoàn thành

(CTT-Đồng Nai) - Vướng mắc cuối cùng liên quan đến việc nắn tuyến để bảo tồn biệt thự cổ Võ Hà Thanh (nhà lầu Ông Phủ, phường Trấn Biên) đã được tháo gỡ, Dự án Đường ven sông Đồng Nai sẽ được tăng tốc thi công để hoàn thành.
Dự án Đường ven sông Đồng Nai được đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng trong tháng 10-2025. Ảnh: Phạm Tùng

Dự án Đường ven sông Đồng Nai không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông, mà còn được kỳ vọng tạo ra không gian, cảnh quan đô thị, khai thác lợi thế của dòng sông Đồng Nai.

Hoàn thành điều chỉnh dự án, thiết kế trong tháng 7

Dự án Đường ven sông Đồng Nai là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 5,2km, được khởi công xây dựng vào cuối năm 2021 và dự kiến hoàn thành sau khoảng 2 năm thi công. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, dự án bị chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến cuối năm 2024, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cơ bản hoàn thành, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, một vướng mắc mới phát sinh lại gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án này.

Cụ thể, trong quy hoạch xây dựng tuyến đường ven sông Đồng Nai, biệt thự cổ Võ Hà Thanh sẽ bị giải tỏa vào khoảng 9m, tương đương với khoảng một nửa công trình này nằm trong phạm vi quy hoạch thực hiện dự án. Trong khi đó, biệt thự cổ Võ Hà Thanh là công trình mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã có ý kiến cần thực hiện điều chỉnh quy hoạch để giữ lại công trình này để bảo tồn.

Trước ý kiến dư luận, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, đề xuất các phương án bảo tồn biệt thự cổ Võ Hà Thanh. Phương án “nắn” tuyến đường ven sông Đồng Nai đoạn đi qua khu vực biệt thự cổ Võ Hà Thanh để bảo tồn công trình được chấp thuận triển khai thực hiện.

Để thực hiện phương án “nắn” tuyến đường ven sông Đồng Nai, bảo tồn biệt thự cổ Võ Hà Thanh cần phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu phường Bửu Long (cũ), nay là phường Trấn Biên, cũng như thực hiện điều chỉnh hồ sơ dự án. Cuối tháng 6-2025, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch và dân cư Bửu Long, phường Bửu Long (cũ), nay là phường Trấn Biên, để thực hiện phương án nói trên.

Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 1 Nguyễn Tôn Trọng cho biết, sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch và dân cư Bửu Long, phường Bửu Long (cũ), nay là phường Trấn Biên, đơn vị đang triển khai công tác điều chỉnh dự án, thiết kế để sớm tiếp tục thi công dự án đoạn qua khu vực biệt thự cổ Võ Hà Thanh.

“Công tác điều chỉnh dự án, thiết kế đang được đẩy nhanh tiến độ để có thể hoàn thành trong tháng 7-2025” - ông Nguyễn Tôn Trọng cho biết.

Dự án Đường ven sông Đồng Nai có tổng mức đầu tư gần 2 ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm 2021. Sau đó khoảng một năm, Dự án Xây dựng kè sông Đồng Nai theo đoạn tuyến của tuyến đường ven sông Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 613 tỷ đồng được khởi công thực hiện. Hiện nay, Dự án Xây dựng kè sông Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành.

Sớm đưa dự án về đích

Dự án Đường ven sông Đồng Nai được kỳ vọng sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị phường Trấn Biên với mục tiêu tạo ra không gian cảnh quan đô thị dọc sông Đồng Nai.

Theo ông Nguyễn Tôn Trọng, với việc vướng mắc cuối cùng của dự án liên quan đến khu vực đi qua biệt thự cổ Võ Hà Thanh đã được tháo gỡ, Ban Quản lý dự án khu vực 1 đang yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành công tác xây dựng. Kế hoạch đặt ra là Dự án Đường ven sông Đồng Nai sẽ hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng trong tháng 10-2025.

Ông Nguyễn Đình Long, Giám đốc Công ty TNHH Vân Nga Phát, thành viên Liên danh thi công dự án, cho biết với Dự án Đường ven sông Đồng Nai, phần cuối tuyến cơ bản đã hoàn thành xây dựng, thi công thảm bê tông nhựa lớp 2. Phần đầu tuyến tiến độ có chậm hơn do được bàn giao mặt bằng muộn. Riêng đoạn tuyến đi qua khu vực biệt thự cổ Võ Hà Thanh, thời gian qua phải tạm dừng thi công để cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án, “nắn” tuyến để bảo tồn công trình này.

“Nhà thầu đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thiết bị để khi cơ quan chức năng hoàn thành các thủ tục sẽ tập trung tối đa lực lượng thi công đoạn tuyến này nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án” - ông Nguyễn Đình Long cho biết.

Tác giả: Phạm Phương Nam, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây