Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đường chính Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn tiếp tục rải đá mi lớp 2

​TTĐT – Theo báo cáo tiến độ Dự án thành phần Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn, 5 gói thầu ưu tiên (gói thầu xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh và 4 gói thầu của 4 tuyến đường chính) đang được gấp rút thi công.

 

z1975414353496_21146083080a2a99c32a3bb340392c29.jpg
Toàn cảnh khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn
Cụ thể, đến nay các gói thầu số 13, 15, 17, 19 (thi công các tuyến đường chính D1, D18, N23 và N39) các đơn vị thi công tiếp tục triển khai lu lèn nền đường, rải đá mi nền (lớp 2); gia công cốp pha và cốt thép hố ga, đổ bê tông hố ga; đào đất để lắp đặt cống thoát nước mưa, các nhà thầu đồng thời triển khai gia công đúc cống các tuyến D18, N23, N39, triển khai lắp các loại cống hộp, cống tròn trên tuyến N23 (đã hoàn thành lắp 64 đốt cống hộp 3x3m-1,2m/đốt; 22 đốt cống D1800 - 3m/đốt), tuyến N39 (đã hoàn thành khoảng 700m cống tròn, 100m cống hộp), bắt đầu lắp cống trên tuyến D18 (đã hoàn thành lắp 24m cống tròn).

 z1975388252778_cc3e32514724f74251e39767f3e8e7b6.jpg

Công nhân đang thi công hệ thống thoát nước trên trục đường chính
Đối với gói thầu số 11 (tuyến thoát nước ra suối Ông Quế) nhà thầu tổ chức thi công đổ bê tông thành, bản nắp cống các đoạn tuyến nằm trong khu tái định cư.
Đối với công trình Trạm xử lý nước thải ngày 15/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 2001/QĐ-UBND duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Trạm xử lý nước thải. Công tác trình thẩm định và phê duyệt tổng dự toán công trình, đơn vị tư  vấn đã điều chỉnh tổng dự toán công trình theo ý kiến góp ý của Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang rà soát trước khi trình lại Sở Xây dựng.
z1975402106611_11d7772d4022e5ecd0703c2f4fc3fb67.jpg
Hệ thống cống thoát nước dọc theo trục đường chính đang được thi công
Công tác lựa chọn nhà chọn nhà thầu gói thầu xây dựng 12 khu và các gói thầu hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp nước Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã mở thầu và đang đánh giá hồ sơ dự thầu.
Khắc Giới – Hoàng Quý

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây