Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Dự án thoát nước ngã 5 Biên Hùng: Chạy đua để tiêu thoát nước trong mùa mưa

Chỉ vài trận mưa đầu mùa chưa thực sự lớn nhưng nhiều khu vực ở TP. Biên Hòa lại rơi vào cảnh ngập lụt. Dư luận quan tâm vì sao các dự án chống ngập được triển khai quy mô và kéo dài lâu nay tại nội ô Biên Hòa vẫn chưa phát huy tác dụng. Trong đó, có  dự án thoát nước khu vực ngã 5 Biên Hùng.​

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án thoát nước khu vực ngã 5 Biên Hùng), do thi công diễn ra phức tạp nên mốc phấn đấu hoàn thành dự án này vào dịp 30-4 đã không kịp. Do việc đấu nối hệ thống cống chưa hoàn thiện nên sau một số trận mưa đầu mùa vừa qua, xung quanh khu vực dự án này đã bị ngập.

Thi công khó khăn

Dự án thoát nước khu vực ngã 5 Biên Hùng có 3 gói thầu. Cụ thể, gói thầu số 1 thi công hệ thống cống thoát nước khu vực vòng xoay Biên Hùng. Gói thầu số 2 thi công đường chuyền tải nước chính dọc đường 30-4 và gói thầu số 3 thi công tuyến thoát nước khu vực công viên Nguyễn Văn Trị. Trong các gói thầu nói trên, hướng thoát nước chính là gói thầu số 2 chạy dọc theo đường 30-4 dẫn nước từ khu vực hồ Biên Hùng ra khu vực công viên Nguyễn Văn Trị (gói thầu số 3) để ra sông Đồng Nai. Đây hiện cũng là gói thầu có điểm “găng” về tiến độ lớn nhất khi điều kiện thi công rất khó khăn, vướng nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm bên dưới.Nguyên nhân là hệ thống ống cấp nước trên đường 30-4 đoạn từ vòng xoay Biên Hùng đến vòng xoay Sông Phố quá cũ. Theo chủ đầu tư, trong quá trình thi công, tuyến cống hộp đôi loại lớn liên tục gặp sự cố vỡ ống nước dẫn đến kéo dài tình trạng thi công. Khi có sự cố xảy ra, đơn vị thi công phải dừng lại chờ khắc phục xong ống nước mới có thể làm tiếp. Bên cạnh đó, nền đất bên dưới rất yếu và có mực nước ngầm khá cao. Một số đoạn còn có hiện tượng cát chảy dẫn đến sụt lún làm hư hỏng nền đường.


 Việc thi công gặp rất nhiều khó khăn sau những trận mưa.

Tiến độ thi công chậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân khu vực dự án, đặc biệt là những hộ kinh doanh, buôn bán. Toàn bộ mặt đường được sử dụng làm công trường thi công, phương tiện là xe máy phải chạy trên hành lang đường, khiến việc buôn bán bị ảnh hưởng. “Chúng tôi mong sớm hoàn thành để cửa hàng trở lại buôn bán ổn định. Thời gian vừa qua, doanh thu sụt giảm rất nhiều”, chị Lan, một chủ shop thời trang tại đây cho hay.

Do tình hình thi công đang vào giai đoạn cao điểm, việc đấu nối hệ thống cống chưa hoàn thiện nên trong những cơn mưa đầu mùa vừa qua, khu vực dự án đã xảy ra ngập. Để tiêu và thoát nước cho dân cư khu vực và cả dự án, Phòng quản lý đô thị Biên Hòa phải sử dụng 2 chiếc máy bơm dự phòng để rút nước từ hệ thống cống ngược trở lại hồ Biên Hùng để giảm ngập trên đường.

Phải sớm hoàn thiện dự án để thoát nước vào mùa mưa

Theo hợp đồng ký kết, dự án thoát nước khu vực ngã 5 Biên Hùng sẽ hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 6-2018. Trước đây, chủ đầu tư và đơn vị thi công phấn đấu có thể hoàn thành dự án sớm vào dịp 30-4 vừa qua nhưng do khó khăn nên mốc thời gian này không kịp thực hiện. Cho đến hiện tại, khối lượng công việc của gói thầu chính là thi công đường chuyền tải nước dọc đường 30-4 đã đạt khoảng 80%  khối lượng dự án. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để kịp thời gian hoàn thành theo hợp đồng đã ký. “Theo hợp đồng xây dựng, dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 tới. Để có thể phục vụ tốt việc tiêu thoát nước, chúng tôi đã yêu cầu và phối hợp với nhà thầu cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt vì mùa mưa năm nay đến sớm hơn”, ông Mai Phong Phú, Trưởng phòng thoát nước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho hay.

Dự án thoát nước ngã 5 Biên Hùng có tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng, trong đó gần 77 tỷ đồng là tiền xây lắp, hơn 18 tỷ đồng đầu tư thiết bị, còn lại là các khoản chi phí khác như: tư vấn, dự phòng, quản lý… Mục tiêu của dự án là dẫn nước từ khu vực hồ Biên Hùng, ngã 5 Biên Hùng và vùng phụ cận có diện tích 80 ha, nước mưa được thoát đi theo tuyến cống dọc đường 30-4 dẫn ra công viên Nguyễn Văn Trị. Tại đây được xây dựng một trạm bơm với 3 máy có công suất 3m3/giây/máy, trong đó 2 máy hoạt động và 1 máy dự phòng.

Việc thi công chưa thực sự quyết liệt

Tại cuộc họp ngày 7-5 về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 4 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ tháng 5-2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư cho rằng thời gian qua, tiến độ thi công dự án thoát nước, chống ngập chưa thực sự quyết liệt. “Thời gian qua, chủ đầu tư các dự án thoát nước và chính quyền thành phố chưa thực hiện quyết liệt việc chống ngập. Cả 6 tháng mùa khô, các công trình thi công chậm, chưa dốc toàn lực để làm. Nếu không làm nhanh, tình trạng ngập lụt ở Biên Hòa còn tiếp diễn, ảnh hưởng rất lớn đến người dân”.

Văn Gia

Tác giả: Vương Văn Thế

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây