Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Dự án cảng HKQT Long Thành: Nếu vướng mắc báo cáo ngay với Quốc hội và Trung ương.

​TTĐT – Ngày 15-7, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội  do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc Vũ Hồng Thanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành). Cùng làm việc với đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, các Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, Nguyễn Quốc Hùng, lãnh đạo UBND huyện Long Thành và các sở, ngành liên quan.
z1976434835220_27314ff7a31e3e95e699af947b3fb8ba (1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng báo cáo tiến độ của toàn dự án sân bay Long Thành do Đồng Nai thực hiện
Theo báo cáo của UBND tỉnh, khu vực ưu tiên (1.810 ha) bao gồm 630 ha đất của 1.007 hộ gia đình, cá nhân sử dụng với diện tích 630 ha, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành đã hoàn thành công tác kiểm đếm. Phần còn lại là 1.180 ha của Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Đến nay, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã thanh lý 170ha, phần còn lại 1.010 ha đang thanh lý, dự kiến bàn giao trong tháng 10/2020.
z1976440234262_a049428c2de17bed43767b12eb5199b5 (1).jpg
Thành viên của đoàn công tác chia sẻ với tỉnh về những khó khăn vướng mắc của dự án có thể phát sinh trong thời gian tới
Với diện tích đất hộ gia đình, cá nhân là 1.007 hộ/630ha, đến nay, UBND huyện Long Thành đã phê duyệt được 269 hộ /90,45 ha /430,5 tỷ đồng (Đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 212 hộ/68 ha, với số tiền 358,6 tỷ đồng; chưa nhận tiền: 57 hộ/22,45 ha/71,9 tỷ đồng. Số còn lại chưa phê duyệt phương án bồi thường là 738 hồ sơ/539.55ha  trong đó số hồ sơ đã đủ điều kiện là 640 hồ sơ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành đang áp giá, lập phương án bồi thường, dự kiến công khai trong tháng 7/2020. Số hồ sơ chuyển nhượng, cho tặng bằng giấy tay 98 hồ  sơ/khoảng 50ha, UBND huyện Long Thành đang đang kiểm tra, xác minh hồ sơ.
z1976532302478_fb286a2715a7e03ebdf49314edb8cc3c.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành
Về khu vực còn lại (3.190 ha), đất của các tổ chức đến nay, UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 13/18 tổ chức, diện tích thu hồi 670,24ha. Đối với 5 tổ chức còn lại có diện tích thu hồi 834.760,1 m², dự kiến Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 7 này.
Về công tác tái định cư, tỉnh đang xây dựng khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn rộng 282 ha, với hơn 5.000 lô đất tái định cư. Hiện dự án khu tái định cư đang gấp rút thi công cả ngày và đêm để sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng để đón dân vào xây dựng nhà.
 abca.jpg
Lãnh đạo Bộ Giao thông - vận tải báo cáo về công tác phối hợp với UBND tỉnh để thực hiện dự án 
Tại buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã giải đáp những băn khoăn của đoàn công tác về tiến độ bồi thường thu hồi đất khu vực sân bay, tiến độ xây dựng khu tái định cư, bố trí việc làm cho người dân, di dời cây dựng các công trình tôn giáo…

 Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh hoan nghênh nỗ lực của tỉnh trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Ông Thanh cho rằng, tỉnh cần tiếp tục tập trung để triển khai nhanh, đúng quy định pháp luật.  Cũng theo ông Thanh, công tác giải phóng mặt bằng, ổn định cuộc sống người dân đối với dự án sân bay Long Thành là công việc khó khăn không dễ do phải thu hồi diện tích đất lớn, tác động đến số đông người dân.

z1976527677132_0d8507cefa218584ad591df4b6245dff.jpg
Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành báo cáo về hướng xử lý các vướng mắc của dự án trong thời gian tới

 Ông Thanh đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, giải quyết kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân vùng dự án và giải quyết ngay. Trong quá trình thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc cần nhanh chóng báo cáo Quốc hội và các cơ quan Trung ương để kịp thời tháo gỡ. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương công tác chuẩn bị triển khai xây dựng để khi Đồng Nai bàn giao mặt bằng thì chủ đầu tư khởi công xây dựng sân bay ngay tránh tình trạng để đất trống.

 

 
Khắc Giới

 

 
 
 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây