Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đồng Nai báo cáo tiến độ dự án sân bay Long Thành với Ủy ban Kinh tế Quốc hội

​TTĐT – UBND tỉnh vừa có báo cáo gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV về tình hình triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).
b0ba0f0fc0343a6a6325a.jpg
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đang được xây dựng
Theo báo cáo, về phạm vi xây dựng sân bay(5.000 ha), đối với đất tổ chức hiện UBND tỉnh đã hoàn thành công tác thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 13/18 tổ chứ, diện tích thu hồi hơn 1.829 ha/5.000 ha với số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 927 tỷ đồng.  Đối với 5 tổ chức còn lại UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên-môi trường hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trong tháng 5-2020.

 Đối với diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng trước (1.810 ha) đã xác định được diện tích đất của 1.028 hộ, cá nhân với tổng diện tích là 630 ha, phần còn lại là đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai (đã thu hồi và bồi thường vườn cây). UBND tỉnh cũng đã hoàn thành công tác kiểm đếm 1.028 hộ, cá nhân đạt 100%. Tỉnh cũng đã ban hành giá đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi trả cho các hộ dân hoàn thành trong quý II-2020.

Trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng có khoảng 700 hộ gia đình, cá nhân phải di dời, bố trí tái định cư, trong đó 450 hộ chính và 250 hộ phụ. Hiện nay UBND tỉnh đã chọn Khu 9 Phân khu III và Khu 7 Phân khu II thuộc Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn để bố trí tái định cư cho các hộ này. Tỉnh đang tiến hành xây dựng hạ tầng 2 phân khu tái định cư này để bàn giao cho các hộ dân vào tháng 8-2020.
Đối với khu vực còn lại 3.190 ha có 4.378 hộ gia đình, cá nhân sử dụng với tổng diện tích là 2.436 ha, còn lại là đất của các tổ chức, trong đó đất của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai 507 ha). Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm kê của 654 hộ, cá nhân với diện tích hơn 480 ha. Đối với diện tích còn lại sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và hoàn thành công tác bồi thường tái định cư trong năm nay và bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm qúy II-2021.
Trong báo cáo UBND tỉnh cũng nêu một số khó khăn đang vướng mắc như: công tác đo đạc, kiểm đếm tại thực địa do hình thể thửa đất giữa hồ sơ cấp giấy và hiện trạng có thay đổi; một số trường hợp không chỉ được ranh đất; một số thửa đất không có thông tin  chủ sử dụng hoặc có tên nhưng địa chỉ không rõ ràng…
 
Khắc Giới

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây