Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đồng loạt các dự án trọng điểm tăng tốc thi công

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, các nhà thầu thi công đã huy động lực lượng công nhân, máy móc tăng tốc thi công trên các công trường xây dựng thuộc các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
z3206902035922_29cff48a2df6c6ffba82307509d87c62260222.jpg
Công nhân thi công trên công trường xây dựng đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây
Một số dự án được yêu cầu rút ngắn thời gian thi công để hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
“Chạy nước rút” từ đầu năm
Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn trong thi công dẫn đến việc bị chậm tiến độ. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm mới 2022, hầu hết các nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực để tăng tốc thi công, bù tiến độ.
Dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây là một trong hai dự án trọng điểm quốc gia đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một trong số ít những dự án duy trì việc thi công xuyên Tết Nguyên đán 2022 để đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các nhà thầu thi công đã tiếp tục tăng cường thêm lực lượng công nhân, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Ban điều hành gói thầu số 3, dự án đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây cho biết, để đảm bảo tiến độ công trình, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, nhà thầu vẫn duy trì lực lượng để thi công trên công trường. Đến ngày 5-2 (tức ngày mồng 5 Tết), hầu hết lực lượng công nhân về quê ăn Tết cũng đã trở lại công trường tiếp tục thi công..
Trong khi đó, kể từ ngày 10-2, tất cả các nhà thầu xây dựng các công trình của các dự án thành phần xây dựng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành cũng đã “khởi động” lại công tác thi công. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, trong thời gian tới, đơn vị cũng đã yêu cầu các nhà nhanh chóng tăng cường thêm nguồn nhân lực, máy móc để phục vụ công tác thi công.
Trong năm 2021, dự án đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2 (đoạn 1, giai đoạn 1) là một trong những dự án gặp nhiều khó khăn nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiếu mặt bằng thi công. Chính vì vây, tiến độ của dự án cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Để bù đắp tiến độ, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án, ngay từ ngày 8-2, nhà thầu xây dựng đã ra quân thi công trở lại trên công trường của dự án.
Ông Hoàng Văn Ngà, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công dự án thuộc Công ty TNHH Cường Hùng cho hay: “Hiện nay chúng tôi đang tập trung thi công hạng mục san nền ở đoạn đầu tuyến dài khoảng 900m. Đây là phần mặt bằng sạch đã được bàn giao nên nhà thầu tập trung lượng lớn nguồn nhân lực, máy móc để phục vụ thi công”- ông Hoàng Văn Ngà cho hay.
Duy trì thi công ổn định từ trước Tết Nguyên đán nên nhà thầu tại dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt gặp nhiều thuận lợi khi hầu hết các máy móc, thiết bị đã được tập kết sẵn tại công trường. Chính vì vậy, ngay từ ngày 9-2, việc thi công các hạng mục của dự án đã chính thức được “khởi động” lại.
Tại dự án xây dựng đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu), từ ngày 8-2, nhà thầu cũng đã huy động lực lượng công nhân, máy móc thiết bị thi công trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Ông Nguyễn Tôn Trọng, Giám đốc Ban Quản lý dự án TP.Biên Hòa cho biết, từ ngày 10-2, nhà thầu thi công huy động đủ 100% lực lượng công nhân và máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình.
z3206901763995_05cf2121064c3353c3762537f458b8c8260222.jpg
Các phương tiện máy móc thi công tại dự án xây dựng đường Hương lộ 2.
Nỗ lực “về đích” sớm
Theo kế hoạch, trong năm 2022, hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành xây dựng. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, ngoài việc gấp rút thi công trở lại ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các nhà thầu cũng đang xây dựng kế hoạch để tăng tốc tiến độ.
Cuối năm 2022 là thời điểm dự án xây dựng đường cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng. Tuy nhiên, trong chuyến kiểm tra các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan cần phối hợp tốt, nỗ lực nâng cao chất lượng thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết lên 1 quý.
Để đạt được mục tiêu này, hiện nay các nhà thầu thi công cũng đã lên kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là huy động thêm máy móc, thiết bị, tăng ca để phục vụ thi công khi các mỏ vật liệu phục vụ dự án sẽ được cấp phép khai thác trong thời gian tới. “Chúng tôi đã lên kế hoạch huy động thêm máy lu để tăng ca khi các mỏ đất san lấp được cấp phép khai thác phục vụ cho dự án”- ông Nguyễn Hoàng Hải cho hay.
Trong khi đó, tại dự án xây dựng đường Hương lộ 2, nhà thầu cũng đã lên kế hoạch tăng gấp rưỡi nguồn nhân lực và các phương tiện thi công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Ông Hoàng Văn Ngà cho biết, theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2022, do đó đơn vị phải thực hiện tăng tốc tiến độ để đảm bảo thời gian hoàn thành. Thời gian tới, khi mặt bằng của dự án được bàn giao thêm nhà thầu sẽ tăng cường thêm nhân công, máy móc để đáp ứng nhu cầu thi công.
Tương tự, dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt cũng sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2022. Chính vì vậy, nhà thầu cũng đã lên kế hoạch tăng cường thêm nguồn lực thi công đối với dự án. Theo kế hoạch, trong khoảng 1 tuần tới, khi lực lượng công nhân trở về các địa phương ăn Tết hoàn thành việc cách ly để phòng chống dịch Covid-19, dự án sẽ đảm bảo 100% nguồn nhân lực phục vụ công tác thi công.
Riêng đối với dự án xây dựng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn, theo dự kiến trong tháng 5-2022 sẽ hoàn thành xây dựng tất cả các hạng mục công trình. Để đảm bảo tiến độ đề ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng đã yêu cầu các nhà thầu có kế hoạch tăng cường nguồn nhân, vật lực, xây dựng đường gant tiến độ trong quá trình thi công.

 Phan Anh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây