Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ hệ thống cầu vượt, hầm chui và đường gom dân sinh

TTĐT - Ngày 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có cuộc họp với các sở ngành, địa phương và đơn vị tư vấn về tiến độ thực hiện dự án Đường Vành đai 4 - TP.HCM, đường Vành đai 3 - TP.HCM, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp

Theo quy hoạch, đường Vành đai 4 -TP. Hồ Chí Minh có tổng chiều dài khoảng 197km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 45km, quy mô thiết kế đường cao tốc 4 làn xe. Dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đầu tư đối tác công - tư (PPP). Hiện dự án cũng đang thực hiện các hồ sơ pháp lý liên quan. Theo đó, các sở ngành đã đóng góp ý kiến để đơn vị tư vấn nghiên cứu, điều chỉnh.
Dự án này, Đồng Nai ưu tiên phương án phân kỳ đầu tư với quy mô ban đầu là 4 làn đường cao tốc hoàn chỉnh. Đồng thời, phương án giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện là thu hồi đủ theo quy hoạch với quy mô mặt cắt ngang 121m. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương có dự án đi qua để khảo sát, lên phương án thiết kế phù hợp. Theo đó cần tính toán hợp lý các hạng mục như cầu vượt, hầm chui, hệ thống đường gom dân sinh...tiếp giáp tuyến đường để tạo thuận lợi cho sự phát triển về sau.
Hướng tuyến Đường vành đai 4 - TP. Hồ Chí  Minh.
Hướng tuyến Đường vành đai 4 - TP. Hồ Chí  Minh.

Đối với dự án Đường vành đai 3 - TP. HCM đoạn qua Đồng Nai hiện công tác hoàn thiện hồ sơ đang được đẩy nhanh. Dự kiến ngày 9-11 sẽ trình Bộ GT-VT thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Việc tổ chức lấy ý kiến người dân về dự án đã được các đơn vị triển khai thực hiện trong tháng 10 và đang tổng hợp, báo cáo theo quy định. Dự án này, các đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ các phần việc liên quan. Đồng thời, trên cơ sở thống nhất ý kiến tỉnh sẽ có văn bản gửi TP.HCM để phối hợp tốt trong việc tổ chức, thiết kế giao thông một cách thống nhất.
Tương tự, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án thành phần 1) đã được ký hợp đồng tư vấn báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngày 1-11, hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí cũng được trình Vụ KH-CN và môi trường thẩm định. Tiến độ thực hiện hồ sơ dự án này cần được đẩy nhanh để bảo đảm bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho địa phương. Bên cạnh đó, phải làm việc với các đơn vị có hạ tầng liên quan như điện, nước để hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật khi thực hiện.

Tác giả: Nam Hữu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây