Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đến 30-6 cơ bản hoàn thành mặt bằng đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

​TTĐT- Ngày 12-5, Đoàn công tác của Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Tham dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng và các Sở, ngành, địa phương liên quan.
11beb6272cffd6a18fee.jpg 
Buổi làm việc giữa UBND tỉnh và đoàn công tác của Bộ Giao Thông- Vận tải
Tổng chiều dài của dự án cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51,5 km, qua 4 huyện, thành phố, cụ thể: các huyện Xuân Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh, diện tích đất thu hồi khoảng 412,5ha. Có 1.250 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng, trong đó H.Thống Nhất là 65 hộ, TP.Long Khánh là 27 hộ, H.Cẩm Mỹ là 284 hộ và H.Xuân Lộc là 874 hộ.
Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án tại các địa phương như H.Cẩm Mỹ, H.Thống Nhất và TP.Long Khánh đã cơ bản hoàn thành, đã phê duyệt xong phương án bồi thường, bố trí vốn và tổ chức chi trả tiền cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị thu hồi đất.
Riêng tại H.Xuân Lộc, do có diện tích đất cần thu hồi lớn nên tiến độ thực hiện chậm hơn so với các địa phương khác, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 1.454 tỷ đồng, dự kiến tổ chức chi trả bồi thường đợt 1 cho 325/522 trường hợp với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng trong tháng 5-2020, còn lại 197/522 trường hợp đang hoàn chỉnh hồ sơ, lập phương án, trình thẩm định dự kiến phê duyệt trong tháng 05-2020. Đợt 2 có 352 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Về việc bố trí tái định cư và xây dựng khu tái định cư H.Thống Nhất, TP.Long Khánh cơ bản đã hoàn thành; tại H.Cẩm Mỹ có 44 hộ phải bố trí tái định cư, hiện huyện đã thực hiện đo đạc, kiểm kê thực trạng, lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. H.Xuân Lộc có hơn 200 hộ phải bố trí tái định cư, hiện huyện đang triển khai thủ tục để xây dựng khu tái định cư bố trí cho các hộ này. Theo tính toán của H.Xuân Lộc, các hộ dân có thể được thực hiện tạm cư nếu khu tái định cư xây dựng chưa xong.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cho biết dự kiến sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng 43km/51,5 km trước 30-6 tới, còn lại 8 km sẽ chậm hơn do phải bổ sung kinh phí.
Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao công tác thực hiện giải phóng mặt dự án của tỉnh. Theo tiến độ chung sẽ cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào 30-6-2020 để bàn giao mặt bằng cho dự án đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ. Riêng 8km trên địa bàn H.Xuân Lộc có vướng mắc do kinh phí bồi thường, hỗ trợ tăng so với tổng mức đầu tư ban đầu tỉnh cũng đã kiến nghị Bộ GTVT bố trí bổ sung kinh phí. Lãnh đạo Bộ GTVT cũng đề nghị H.Xuân Lộc xây dựng kế hoạch chi tiết và cần xây dựng sát kinh phí trong tháng 6-2020 để tránh tình trạng phát sinh sau này khó xử lý.
Thùy Dương

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây