Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đề xuất gia hạn 6 tháng dự án cấp bách xử lý sạt lở đất đồi tại huyện Tân Phú

Sở NN-PTNT mới phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, họp thống nhất nội dung đề xuất UBND tỉnh gia hạn thời gian dự án Cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, H.Tân Phú.

Thi công dự án Cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, H.Tân Phú gây sạt lở đất
Thi công dự án Cấp bách xử lý tạm thời sạt lở đất đồi tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn, H.Tân Phú gây sạt lở đất

Theo báo cáo của Công ty TNHH Minh Minh Đạt (chủ đầu tư dự án), tiến độ dự án đang chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do công ty và người dân chưa thống nhất được chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện tại công ty mới xử lý được khoảng 53/199 ngàn m3, đạt 27% khối lượng được duyệt. Quá trình thi công dự án để xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông và bị vượt ranh mốc được duyệt.

Dự án đã bị chậm tiến độ 8 tháng so với thời gian được UBND tỉnh phê duyệt, chậm 2 tháng so với thời gian gia hạn lần 1 (đến 30-6). Tuy nhiên, giai đoạn 1, 2 chưa triển khai, giai đoạn 3 đang thi công dang dở. Công ty đề xuất gia hạn thêm 6 tháng để khắc phục các tồn tại, đồng thời hoàn thành dự án. Ông Trần Đình Minh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho rằng, vì dự án chậm so với yêu cầu nên không còn ý nghĩa cấp bách về thời gian. Nhưng trước tình hình mưa lũ hiện nay cần phải xử lý ngay những vị trí vách đứng nguy hiểm, khẩn trương vận chuyển đất còn tập kết ở mái dốc ra khỏi khu vực dự án để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của người dân tại khu vực dự án.

Sở NN-PTNT thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án thêm 6 tháng (kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận chủ trương gia hạn) để chủ đầu tư khắc phục các tồn tại và hoàn thành dự án. Trong thời gian UBND tỉnh xem xét chấp thuận gia hạn, nhà đầu tư phải hoàn thiện kế hoạch, biện pháp thi công chi tiết đến khi kết thúc dự án, cam kết bằng văn bản chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại khi để xảy ra sự cố về sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản, cam kết phục hồi môi trường khi kết thúc dự án.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây