Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

​Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh

Ngày 25-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cùng đại diện các sở, ngành và huyện Xuân Lộc đã tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh tại ấp Bàu Sình (xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc).


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp nghe các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư), công trình được khởi công xây dựng vào ngày 22-11-2018 với diện tích khoảng 19,5 hécta, gồm các hạng mục: khu hành chính, khu bếp ăn học viên, khu thăm gặp, 4 khu quản lý học viên... Tổng mức đầu tư dự án là 300 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp khoảng 200 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án gặp một số khó khăn như: việc bàn giao mặt bằng chậm, chưa đấu nối được điện lưới quốc gia để sử dụng, có trại heo nằm gần công trình gây mùi hôi làm ảnh hưởng đến việc thi công của công nhân, mưa kéo dài khiến việc thi công không được liên tục... Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10-2019, tuy nhiên trước những khó khăn trên, chủ đầu tư kiến nghị được gia hạn đến cuối tháng 12-2019.

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của chủ đầu tư dự án cùng đơn vị thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho biết sẽ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo cụ thể. Đối với trại heo gây mùi hôi, tỉnh sẽ yêu cầu Sở Tài nguyên - môi trường phối hợp với huyện Xuân Lộc kiểm tra, xử lý triệt để, không để tình trạng này tiếp tục kéo dài. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cũng yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để dự án kịp hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12-2019. 

Nhân An

Tác giả: Nhân An

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây