Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

​Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

Sáng 9-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương để nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.
 
images2257852_IMG_0767.jpg 
 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng đang lắng nghe đại diện UBND TP.Long Khánh
báo cáo tại buổi làm việc

Tại Đồng Nai, đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi qua địa bàn các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và TP.Long Khánh. Diện tích đất phải thu hồi là 395 hécta với 884 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án. Trong đó, huyện Xuân Lộc là địa phương có diện tích đất cần thu hồi lớn nhất với 274 hécta của 520 hộ dân.
Đến nay, trên địa bàn các huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất và TP.Long Khánh đã hoàn tất phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường cho các tổ chức và hộ dân. Một số hộ dân hiện chưa nhận tiền bồi thường do còn thắc mắc về giá bồi thường và tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư.
Riêng huyện Xuân Lộc, nơi có diện tích và số hộ dân nằm trong diện giải tỏa nhiều, vẫn đang thực hiện công tác ban hành thông báo thu hồi đất và kiểm kê. Đến nay, UBND huyện Xuân Lộc đã ban hành 844 thông báo thu hồi đất của hơn 1,7 ngàn thửa đất trên tổng số hơn 2 ngàn thửa đất nằm trong diện thu hồi. Đồng thời, huyện cũng đã cơ bản hoàn thành kiểm kê diện tích đất thu hồi tại 7/9 xã có đất nằm trong vùng dự án.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể bắt tay thực hiện ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Đối với các trường hợp còn có thắc mắc về giá bồi thường, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương cần xem xét thực hiện theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ngoài ra, các địa phương phối hợp với các ngành chức năng như: điện lực, cấp nước, viễn thông thực hiện công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.
Phạm Tùng
 

Tác giả: Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây