Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 14-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì buổi làm việc để nghe các sở, ngành, địa phương; các Ban Quản lý dự án Thăng Long, 85 (Bộ GT-VT) báo cáo tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và giải pháp giải quyết nhu cầu về đất đắp của các dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 và đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu kết luận buổi làm việc

Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, theo đánh giá hiện đang chậm hơn rất nhiều so với tiến độ đã thực hiện đối với đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
Theo Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh, dự kiến đến cuối tháng 9 mới hoàn thành việc kiểm đếm đối với diện tích đất nông nghiệp trong khu vực dự án cũng như hoàn thiện chứng thư thẩm định giá đất.
 
Trong khi đó, về nhu cầu đất đắp, theo Sở TN-MT, đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, nhu cầu về nguồn đất đắp khoảng 5 triệu m3. Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có nguồn đất đắp từ mỏ Tân Cang 7 là có thể cung cấp được cho dự án nhưng khối lượng không đủ đáp ứng nhu cầu. Do đó, Sở TN-MT đề xuất UBND tỉnh xem xét tiếp tục cho phép sử dụng nguồn đất đắp tại 3 dự án cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn H.Cẩm Mỹ đã được cấp phép phục vụ thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để cung cấp cho dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vùng Tàu giai đoạn 1.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trước mắt, cần thu hồi sớm các diện tích đất công, đất giao thông, sông suối để các nhà thầu thi công. Hai địa phương TP.Biên Hòa và H.Long Thành đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư.

Sở GT-VT rà soát nhu cầu đất đắp của dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, các dự án do trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh và các dự án do tỉnh triển khai thực hiện. Sở Xây dựng rà soát nhu cầu đất đắp của các dự án khác cũng như nhu cầu của người dân phục vụ xây dựng các công trình. Trên cơ sở đó, Sở TN-MT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu do yêu cầu cấp bách nên Sở TN-MT làm văn bản để UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục sử dụng nguồn đất tại các dự án cải tạo đất nông nghiệp để phục vụ thi công.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây