Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ đấu giá 2 khu đất hơn 110 hécta tại huyện Long Thành

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 10-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nghe báo cáo tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 2 khu đất: hơn 36 hécta và hơn 77 hécta tại xã Long Đức, huyện Long Thành.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại buổi làm việc

Về khu đất hơn 36 hécta, huyện Long Thành chưa xong điều chỉnh ranh giới khu đất, chưa xử lý tài sản còn lại trên đất. Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai chưa hoàn thành việc cưa, cắt cây cao su và bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, khu đất chưa có quy hoạch chi tiết 1/500.

Đối với khu đất hơn 77 hécta, theo kết quả rà soát và đo đạc thực địa, ranh giới khu đất hiện có chồng lấn với các dự án tiếp giáp bao gồm: đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mở rộng đường Lê Duẩn, mở rộng đường Vũ Hồng Phô, phần đường giao thông nông thôn mới đã đưa vào sử dụng. Còn khoảng 47 hécta vườn cây cao su chưa thanh lý, cưa cắt cây; khoảng 4 hécta đất Liên hiệp hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) đang sử dụng chưa di dời tài sản và bàn giao mặt bằng; có 6 trường hợp hộ gia đình có lấn ranh khu đất.
Về tiến độ, 2 khu đất này dự kiến hoàn thành các thủ tục để đưa ra đấu giá trong quý I năm 2025.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh giao huyện Long Thành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, thực hiện xử lý những tồn tại ở 2 khu đất nói trên. Tỉnh chỉ đạo các các sở, ngành liên quan và UBND huyện Long Thành rà soát tiến độ, thực hiện các công việc theo bảng tiến độ dự kiến Sở Tài nguyên và môi trường đã gửi các đơn vị của đơn vị.
Khu đất hơn 36 hécta tại xã Long Đức, huyện Long Thành
Khu đất hơn 36 hécta tại xã Long Đức, huyện Long Thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng, đây là 2 khu đất tỉnh rất mong muốn và kỳ vọng sẽ tổ chức đấu giá được trong năm nay. Tuy nhiên, qua báo cáo của các sở, ngành và huyện Long Thành thì tiến độ thực hiện các thủ tục còn rất chậm. Trách nhiệm này chủ yếu ở phía huyện huyện Long Thành. Do đó, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ, điều chỉnh ranh giới, lập quy hoạch chi tiết 1/500, xử lý tài sản và chồng lấn để đảm bảo mặt bằng sạch 100%.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo dõi sát sao, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo đường găng tiến độ, báo cáo kết quả về sở để tổng hợp báo cáo tỉnh.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây