Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc, vành đai kết nối Vùng Đông Nam bộ

(CTT-Đồng Nai) - Các địa phương Vùng Đông Nam bộ thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh các dự án xây dựng các tuyến đường cao tốc, đường vành đai để tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
Thi công Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua địa bàn huyện Nhơn Trạch
Thi công Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua địa bàn huyện Nhơn Trạch

Đưa đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh về đích đúng hẹn
Đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 76km kết nối các địa phương Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Đây là tuyến giao thông không chỉ đóng vai trò liên kết nội Vùng Đông Nam Bộ mà còn đảm đương vai trò kết nối Vùng Đông Nam Bộ với Vùng Tây Nam bộ.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, các dự án thành phần của dự án cơ bản đáp ứng tiến độ. “Các dự án thành phần của dự án đã được các địa phương đồng loạt khỏi công trong tháng 6-2023”- ông Trần Quang Lâm cho biết.

Đến nay, sau hơn nửa năm khởi công, tiến độ các dự án thành phần của dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn các tỉnh Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng tiến độ. 

Để thúc đẩy tiến độ dự án, Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó là giải quyết khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu về nguồn cát san lấp phục vụ thi công dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho hay, đối với dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn hiện nay thi công cơ bản đáp ứng tiến độ. Hiện nay, 3 gói thầu xây lắp của dự án đã được triển khai thi công, đối với gói thầu còn lại hiện cũng đang chuẩn bị công bố kế quả lựa chọn nhà thầu. “Vấn đề nổi lên hiện nay là nguồn cát san lấp, các địa phương cần có sự phối hợp để điều phối nguồn cung đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án”- ông Võ Văn Minh cho biết.

Về phía tỉnh Đồng Nai, ông Lê Quang Bình, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho hay, Đồng Nai hiện đã bàn giao được khoảng 40% diện tích mặt bằng để thi công dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. “Đồng Nai phấn đấu đến tháng 6-2024 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án”- ông Lê Quang Bình cho biết.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, thời gian tới, các địa phương sẽ tập trung ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. “Mục tiêu là hoàn thành dự án vào năm 2025”- ông Bùi Xuân Cường chia sẻ.

Hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối Sân bay Long Thành
Đối với các tuyến đường bộ, bên cạnh dự án đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 cũng đang được triển khai thực hiện. Cùng với đó, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đã được “tái” khởi động trở lại và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Ngoài các dự án nói trên, trong quy hoạch, đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh cũng là trục giao thông quan trọng phục vụ kết nối Sân bay Long Thành.
Dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài hơn 200km, đi quan địa bàn các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với dự án này, hiện nay, các địa phương cũng đã cơ bản hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Các địa phương có đoạn tuyến đi qua cũng đã thống nhất sẽ trình Chính phủ, Quốc hội xem xét cho cơ chế đặc thù, đặc biệt là hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện dự án này. “Mục tiêu đề ra là trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án trong năm 2024, thực hiện và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028”- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây