Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án giao thông trọng điểm quốc gia

TTĐT - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng vừa chủ trì buổi làm việc của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (giai đoạn 1) và đường Vành đai 3 - TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh để nghe các cơ quan chức năng báo cáo tiến độ thực hiện 2 dự án.
Hướng tuyến dự án đường Vành đai 3
Hướng tuyến dự án đường Vành đai 3

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, đối với dự án thành phần 1, UBND tỉnh cũng đã có văn bản gửi Bộ GT-VT về việc phối hợp rà soát, cân đối tổng mức đầu tư các dự án thành phần, hệ thống thu phí dự án thành phần 1, thống nhất phương án giao cắt giữa đường địa phương với đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu…
Đến nay, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã phối hợp bàn giao ranh giải phóng mặt bằng đoạn qua H.Long Thành. Đối với đoạn qua địa bàn TP.Biên Hoà dự kiến việc bàn giao ranh giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trước ngày 31-12 tới.
Đối với dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã có tờ trình gửi Sở KH-ĐT và Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GT-VT) thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
Vướng mắc lớn nhất của dự án là việc lựa chọn phương án xây dựng hạng mục nút giao đầu tuyến với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Theo đó, để đảm bảo khả năng thông hành nút giao giữa 2 tuyến cao tốc, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị thiết kế phương án dạng thức nút giao bán hoa thị, kết hợp các nhánh rẽ trái trực tiếp, vận tốc thiết kế 60Km/h. Tuy nhiên, để thiết kế đảm bảo các yếu tố kỹ thuật tại nút giao cần phải điều chỉnh thiết kế kỹ thuật của đường cao tốc Bến Lức- Long Thành, di dời 2 vị trí hầm chui dân sinh…
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu, đối với dự án thành phần 1, dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh bám sát, cung cấp kịp thời các văn bản liên quan để các cơ quan liên quan sớm phê duyệt báo cáo khả thi dự án. Đồng thời, phối hợp với Sở KH-ĐT thực hiện việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án.
Đối với dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM, UBND tỉnh thống nhất phương án xây dựng nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành theo đề nghị của Cục Quản lý đầu tư xây dựng. Cùng với đó, giao Sở GT-VT phối hợp với Sở TN-MT thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với phương án này.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây