Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 23-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn tỉnh và việc bố trí tái định cư đối với các hộ dân vùng dự án 2 tuyến giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành (tuyến T1, T2).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh, đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đến nay, công tác kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất tại cả 2 dự án thành phần đã đạt gần 92%. Những trường hợp còn lại chủ yếu là các trường hợp chưa xác định được chủ đất để thực hiện công tác kiểm đếm.

Đối với công tác giải ngân nguồn vốn bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng, tính đến cuối tháng 12-2023, các đơn vị liên quan đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được hơn 277 tỷ đồng, trong đó, đã thực hiện chi trả tiền cho các hộ dân, tổ chức số tiền hơn 173 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh đề nghị UBND TP.Biên Hòa, UBND H.Long Thành chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thiện công tác xác nhận nguồn gốc đất. Đồng thời, UBND tỉnh xem xét, giao các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xác định cụ thể các khu tái định cư bố trí di dời các hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư để các địa phương xét tái định cư làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường và thu hồi đất.

Đối với việc bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng dự án 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành, theo H.Long Thành, khó khăn hiện nay là khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã hết các lô đất tái định cư tối thiểu (diện tích 80m2) để bố trí tái định cư cho các suất tái định cư hộ phục thuộc dự án tuyến đường T2.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đề nghị Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh tiếp tục thực hiện chi trả tiền cho các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Chi trả tiền đến đâu phải thực hiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đến đó để phục vụ công tác thi công dự án. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để thực hiện các công việc một cách đồng bộ.

Các đơn vị liên quan cũng nhanh chóng hoàn tất việc thu hồi, bàn giao mặt bằng đối với các diện tích đất công, đất giao thông sông suối, đất cao su cho chủ đầu tư.
Đối với việc bố trí tái định cư cho các hộ dân tuyến đường T2, H.Long Thành phối hợp với Sở Xây dựng rà soát các quy định để tham mưu UBND tỉnh phương án thực hiện.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây