Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Cao tốc Bến Lức – Long Thành: Chủ đầu tư cần có biện pháp quản lý đất tránh để tái lấn chiếm

TTĐT – Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (chủ đầu tư) và 2 địa phương Long Thành, Nhơn Trạch cùng các sở, ngành liên quan về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành vào chiều ngày 14-1.
 aaz2279091010230_19ca2ae471f19d03434c96ad090f7705.jpg
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chỉ đạo tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, chủ đầu tư đã kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chấp thuận tạm ứng trước 9 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Nhơn Trạch, trong đó 1,5 tỷ đồng cho bồi thường và 7,5 tỷ đồng cho chương trình phục hồi thu nhập; chấp thuận giao UBND, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch tiếp tục thực hiện chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành cho các hạng mục bổ sung gồm: tuyến kênh N14, nắn dòng 3 rạch Bến Giữa, Mương Dừa và Mù U tại km45, các cống chui cầu vượt và đường gom dân sinh. Huyện Nhơn Trạch tiếp tục hỗ trợ thực hiện bàn giao đất của 3 trường hợp còn lại và 9 trường hợp tái lấn chiếm trong quý 1-2021. Huyện Long Thành bàn giao 6 trường hợp còn lại trong quý 1-2021 và trường Tiểu học Phước Thái trong tháng 5-2021; chấp thuận kế hoạch điều chỉnh thời gian và tiến độ hạng mục trồng rừng thay thế và có ý kiến về dịch chuyển phạm vi luồng hàng hải tại sông Thị Vải.
z2279091655650_1ee81923f25bacb676f94dfda1174ebc.jpg
Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp báo cáo những khó khăn vương mắc của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành trên địa bàn huyện
 Đến nay tổng số hộ đã bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành là 1.214/1223 hộ với hơn 195 ha đất, đạt 98,9%, hiện còn 9 trường hợp (hơn 2 ha) chưa bàn giao. Cụ thể, tại huyện Nhơn Trạch còn 3 trường hợp (hơn 1,8 ha) và huyện Long Thành còn 6 trường hợp (0,26 ha).  
Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 2 địa phương tiếp tục vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ. Trong trường hợp các hộ dân vẫn không thực hiện bàn giao mặt bằng sẽ thực hiện cưỡng chế. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng lưu ý, khi địa phương bàn giao mặt bằng phải có biên bản cụ thể và chủ đầu tư cần có biện pháp quản lý đất tránh việc tái lấn chiếm. Đối với việc ứng vốn, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phải có văn bản gửi cho UBND tỉnh xử lý.
Quốc Khánh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây