Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Cần đẩy nhanh tiến độ dự án điện rác Vĩnh Tân

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 15-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi làm việc với các bên liên quan về dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, H.Vĩnh Cửu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu kết luận tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Theo báo cáo của liên danh Công ty CP Thương mại và đầu tư công nghệ ECOTECH Việt Nam và Công CP Le Delta (đều có trụ sở TP.Hà Nội), dự án đã được tỉnh ký thỏa thuận lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi tháng 5-2023. Đến nay, đã hết thời hạn 6 tháng nhưng chưa hoàn thành báo cáo. Nguyên nhân do đây là dự án đặc thù, công tác lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực và hiểu biết về công nghệ xử lý rác sinh hoạt phát điện gặp khó khăn. Liên danh kiến nghị cho gia hạn thêm 2 tháng để hoàn thiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đại diện liên danh thực hiện dự án nghiên cứu khả thi báo cáo
Đại diện liên danh thực hiện dự án nghiên cứu khả thi báo cáo

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng, đây là dự án bức thiết để xử lý rác thải sinh hoạt khu vực TP.Biên Hòa, H.Vĩnh Cửu và các vùng lân cận; góp phần giảm chôn lấp và tiết kiệm quỹ đất, giảm phát thải khí nhà kính; bổ sung nguồn cho lưới điện 110kV.​

Dự án được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh rất quan tâm tuy nhiên công tác triển khai thực hiện còn chậm. Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án lập hồ sơ nghiên cứu khả thi. UBND tỉnh giao Sở KH-ĐT cập nhật lại thỏa thuận hợp tác, kèm theo kế hoạch chi tiết cụ thể có tính khả thi cao, yêu cầu liên danh báo cáo định kỳ 10 ngày/lần để theo dõi tiến độ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Trường hợp liên danh tiếp tục chậm trễ sẽ có hình thức xử lý theo quy định.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân (H.Vĩnh Cửu) được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22-9-2022. Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOO xây dựng - sở hữu - kinh doanh, thời gian 3 năm, tổng vốn đầu tư gần 2,3 ngàn tỷ đồng. Dự án gồm: giai đoạn 1 công suất xử lý 800 tấn rác thải/ngày và công suất phát điện 20MW và giai đoạn 2 nâng công suất xử lý rác lên 1,2 ngàn tấn/ngày và công suất phát điện đạt 30MW.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây