Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Các địa phương gấp rút hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Năm nay, vốn đầu tư công phân bổ cho cấp huyện là trên 3,6 ngàn tỷ đồng. Theo kế hoạch các huyện, thành phố phải giải ngân được trên 95%. Thời gian chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là kết thúc năm nên các huyện, thành phố đang chạy đua cùng thời gian để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

hinh-d.jpg
Dự án bờ kè sông Cái bị chậm tiến độ vì vướng bồi thường giải phóng mặt bằng

Hầu hết nguồn vốn đầu tư công bố trí cho cấp huyện là để thực hiện các công trình dự án trên lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Địa phương được phân bổ vốn đầu tư công nhiều là TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, H.Long Thành.

*Nhanh chóng giải ngân

Dịp đầu năm, công tác giải ngân vốn đầu tư công bị ách lại do vướng chính sách của trung ương (Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng). Sau đó xảy ra dịch bệnh Covid-19 khiến cho nhiều công trình, dự án đầu tư bằng vốn ngân sách bị chậm lại. Đến hết tháng 10-2020, giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện mới đạt gần 60%. Vì thế, các huyện, thành phố đều cố gắng chạy đua cùng thời gian để trong những tháng cuối năm có thể hoàn thành kế hoạch.

Khó khăn lớn nhất của Đồng Nai trong thực hiện các dự án bằng nguồn vốn ngân sách là hồ sơ thủ tục, bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều hồ sơ các dự án, công trình không phù hợp quy hoạch về đất đai, xây dựng phải tiến hành điều chỉnh. Dự án phải thu hồi đất của nhiều hộ dân, trong đó có những hộ phải giải tỏa trắng nên phải bố trí tái định cư. Nhiều đơn vị thi công dự án, công trình thường ứng vốn trước và dồn đến cuối năm mới thanh toán.

 Giám đốc Sở KH-ĐT Hồ Văn Hà cho rằng, giải ngân vốn đầu tư công của các huyện, thành phố rất chậm. Muốn hoàn thành kế hoạch năm thì các địa phương phải tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ các công trình để giải ngân mới hoàn thành kế hoạch năm.

Nguồn vốn ngân sách phần lớn dành cho các dự án, công trình quan trọng, cấp thiết của địa phương và khi hoàn thành sẽ phục vụ lớn cho cộng đồng. Đồng thời, các dự án đầu tư công trên lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật được xác định góp phần tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương và cả khu vực lân cận.

 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh: “Cả nước đều gặp khó khăn như Đồng Nai trong giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, họ vẫn giải ngân nguồn vốn ngân sách khá cao nên các sở ngành, chủ đầu tư, địa phương phải xem lại từng dự án giải ngân còn thấp, có biện pháp tháo gỡ kịp thời để dùng hết nguồn vốn tỉnh đã giao. Nếu các dự án giải ngân thấp, năm sau tỉnh sẽ giảm bố trí vốn cho dự án”.

*Chạy đua về đích

Tìm hiểu tại một số huyện, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh thì được biết, nguồn vốn ngân sách cấp huyện dùng để thực hiện các dự án đầu tư công sẽ giải ngân được từ 95-98% kế hoạch.  Các địa phương đang chạy đua từng ngày để giải ngân, theo đó số lượng giải ngân tăng dần.

Ông Phạm Việt Phương, Chủ tịch UBND TP.Long Khánh cho biết: “Năm nay, thành phố được bố trí hơn 200 tỷ đồng vốn ngân sách cho những dự án đầu tư công, đến thời điểm này đã giải ngân được gần 70%.  Thành phố đang gấp rút chi bồi thường cho dự án chống ngập suối Cải để hoàn thành kế hoạch đã được UBND tỉnh giao”. Cũng theo ông Phương nếu chi trả hết tiền bồi thường cho người dân bị thu hồi đất cho dự án chông ngập suối Cải thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố có thể đạt 98% kế hoạch năm.

 Tương tự các huyện, TP.Biên Hòa cùng đang hối thúc đơn vị thi công, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công trình và làm thủ tục thanh toán, hạn chế ứng tiền cho các dự án.

 Bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc cho hay: “Đến giữa tháng 11-2020, H.Xuân Lộc đã giải ngân nguồn vốn cấp huyện được khoảng 68%. Dự kiến đến cuối tháng 12 tới sẽ đạt 95-98% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ.  Thời gian qua, huyện tập trung hoàn thành thủ tục bồi thường cho các công trình nên hiện nay chủ yếu là chi trả tiền bồi thường, thu hồi đất giao cho các đơn vị thi công nên việc giải ngân sẽ nhanh hơn”.

Hiện nay, các huyện TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh đang thực hiện cả trăm dự án đầu tư công cấp huyện. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư công cấp tỉnh, trung ương cũng nhiều và các địa phương phải thực hiện công tác bồi thương giải phóng mặt bằng. Tại Đồng Nai việc bồi thường giải phóng mặt bằng thường khó khăn hơn một số các tỉnh thành khác vì đất đai có giá cao.

                                                                                   Vi Quân  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây