Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng thời hạn để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Ngày 24-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có buổi làm việc với các sở, ban ngành và UBND huyện Long Thành về tiến độ thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Về tiến độ thực hiện các dự án thành phần, đến nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh vẫn đang hoàn thiện hồ sơ mời thầu các gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn.
5. Cảng hàng không QT Long Thành (giai đoạn 1) (H2).JPG
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu huyện Long Thành phải tập trung giải quyết nhanh các vướng mắc, đảm bảo bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 trong tháng 10-2020. Đối với phần diện tích còn lại, việc giải phóng mặt bằng cùng phải làm liên tục, không chậm trễ.
Để giải quyết chỗ ở cho người dân vùng dự án phải di dời, trước mắt là các hộ dân thuộc khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (diện tích 1,8 ngàn hécta), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải hoàn tất các hồ sơ mời thầu.
Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị phải tính toán, tập trung xử lý nhanh các vướng mắc về hồ sơ; đảm bảo khởi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn trong tháng 4 tới.
5. Cảng hàng không QT Long Thành (giai đoạn 1) (H1).JPG 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia nên các sở, ban ngành phải phối hợp thật tốt để thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Trong công tác giải phóng mặt bằng, với trường hợp các thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng phải thực hiện kiểm ke vắng chủ để đảm bảo tiến độ.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải tìm giải pháp trong lúc UBND tỉnh chưa ban hành được các bộ đơn giá để hoàn thiện hồ sơ mời thầu các dự án thành phần xây dựng các khu tái định cư.

Nam Vũ

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây