Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

10 dự án, dự án thành phần cần tập trung tháo gỡ các khó khăn để hoàn thành trong năm 2025

(CTT- Đồng Nai) - Ngày 8-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông - Vận tải (GTVT) đã chủ trì họp phiên thứ 13 của Ban Chỉ đạo. Cùng chủ trì phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp phiên thứ 13 - ảnh VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp phiên thứ 13 - ảnh VGP

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ kết hợp trực tuyến với 8 tỉnh, thành phố có các công trình, dự án trọng điểm quốc gia ngành GTVT đi qua. Tham dự tại điểm cầu Đồng Nai có Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Hiện danh mục các dự án mà Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo gồm 40 dự án lớn/92 dự án thành phần trên 3 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt và hàng không, đi qua địa phận 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, tổng số dự án đường bộ cao tốc đang được triển khai thi công khoảng 1.700 km trên cả nước, từ các dự án cao tốc thuộc trục Bắc-Nam, các dự án kết nối theo trục Đông-Tây, kết nối khu vực Tây Bắc, khu vực Tây Nguyên. Trong đó, có khoảng 1.200 km dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025, trong đó có 13 dự án và dự án thành phần với chiều dài 736 km có các điều kiện thuận lợi sẽ được hoàn thành trong năm 2025, có 10 dự án, dự án thành phần với chiều dài 377 km cần tập trung tháo gỡ các khó khăn để hoàn thành trong năm 2025.

Kể từ phiên họp thứ 12 của ban chỉ đạo đến nay các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu nhiều dự án; nhiều vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ. Thành phố Hà Nội đã đưa vào khai thác tuyến đường sắt đô thị trên cao Nhổn - Ga Hà Nội
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức báo cáo tại cuộc họp ở điểm cầu Đồng Nai
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức báo cáo tại cuộc họp ở điểm cầu Đồng Nai

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn sự vào cuộc tích cực, sự nỗ lực, tinh thần làm việc của các bộ, ngành, địa phương, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, nhất là đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp làm việc tại các công trường dự án thời gian qua.

Bên cạnh những mặt đạt được, kết quả tích cực, Thủ tướng chỉ rõ vẫn còn một số công việc vẫn chưa hoàn thành đúng hạn hoặc triển khai chưa đạt yêu cầu. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm. Cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống định mức và hướng dẫn xác định giá vật liệu tại mỏ khai thác theo cơ chế đặc thù. Triển khai thủ tục điều phối nguồn vật liệu san lấp, nâng công suất khai thác mỏ, cấp phép khai thác mỏ theo chỉ tiêu được giao cho các dự án khu vực phía Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ còn chậm.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, mục tiêu hoàn thành thêm 1.200 km cao tốc vào năm 2025, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc cả nước lên trên 3 ngàn km, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Các điểm cầu tham dự họp trực tuyến
Các điểm cầu tham dự họp trực tuyến

Để hoàn thành mục tiêu 3 ngàn km đường cao tốc trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu từ nay đến cuối năm 2025 là giai đoạn phải tăng tốc, bứt phá với nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các địa phương khẩn trương xây dựng đường găng tiến độ theo từng tháng. từng quý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Nhanh chóng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu... thực hiện thi công 3 ca 4 kíp, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương; làm xuyên lễ, xuyên tết xuyên ngày nghỉ.

Với công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, Thủ đề nghị các địa phương tập trung, quyết liệt hơn nữa, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để sớm nhất hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Đối với công tác thi công, Bộ GTVT, các địa phương chỉ đạo các ban quản lý dự án, nhà thầu chủ động tập trung thi công các hạng mục là đường găng tiến độ, như công trình hầm lớn, cầu lớn, khu vực phải gia tải, xử lý nền đất yếu...

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp Bộ GTVT sớm hoàn thiện các thủ tục để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Nghị quyết điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết về điều chỉnh thời gian được phép hoạt động khai thác trong ngày đối với khai thác cát, sỏi lòng sông.

Tác giả: Khắc Giới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây