Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Nguyễn Văn Phước (phường Long Hưng)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Nguyễn Văn Phước (phường Long Hưng)
Nội dung câu hỏi:
“UBND thành phố Biên Hòa có ý kiến trả lời tại Văn bản số 2311/UBND-KTN ngày 21/02/2025 như sau:
Tuyến đường hộ dân Nguyễn Văn Phước phản ánh, kiến nghị nêu trên dài khoảng 600m từ Cống bắc sang suối bà Lúa (gần KCN Biên Hòa 2) đến nút giao đường nhựa hiện hữu khu dân cư phố 3A (hướng ra ngã tư B752), đã được UBND thành phố Biên Hòa chấp thuận đầu tư tại Văn bản số 9234/UBND-KTN ngày 06/6/2024, theo đó giao Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường để đảo bảo việc lưu thông qua khu vực, tên công trình: Sửa chữa tuyến đường đi qua tổ 3 (trước đây tổ 7), khu phố 3A, phường Long Bình Tân.
Hiện nay, dự án đã lựa chọn được các đơn vị tư vấn (quản lý dự án, khảo sát địa chất, địa hình, tư vấn thiết kế) và đang triển khai các bước kế tiếp theo quy định hiện hành. Dự kiến khởi công công trình khoảng quý II năm 2025 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025. Đến nay tôi chưa thấy làm, vậy khi nào mới làm và có làm cho bà con đi không?”
UBND phường Long Hưng có ý kiến trả lời tại Văn bản số 69/UBND-VP ngày 10/01/2026 như sau:
- Căn cứ pháp lý và chủ trương đầu tư
Ngày 03/6/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 6293/UBND-KTNS chấp thuận bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cho UBND thành phố Biên Hòa với số tiền 14.990.000.000 đồng để thực hiện sửa chữa tuyến đường đi qua tổ 7, khu phố 3A, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa (nay là phường Long Hưng).
Trên cơ sở đó, UBND thành phố Biên Hòa ban hành Văn bản số 9234/UBND-KTN ngày 06/6/2024, giao Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa làm chủ đầu tư thực hiện sửa chữa tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 600 m, nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực.
Tại Văn bản số 2311/UBND-KTN ngày 21/02/2025, UBND thành phố Biên Hòa đã có thông tin trả lời bạn đọc Nguyễn Văn Phước, dự kiến khởi công công trình vào quý II năm 2025 và hoàn thành trong năm 2025.
- Nguyên nhân chậm triển khai
Sau ngày 01/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, dự án nêu trên chưa được phê duyệt đầy đủ các hồ sơ liên quan để tiếp tục triển khai theo quy định; đồng thời, UBND thành phố Biên Hòa chưa thực hiện bàn giao dự án cho UBND phường Long Hưng quản lý, dẫn đến việc chậm triển khai so với kế hoạch đã thông tin trước đây.
Trước tình hình trên, UBND phường Long Hưng đã có Văn bản số 1259/UBND-KTHTĐT ngày 21/10/2025 báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.
- Chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng triển khai hiện nay
Sau khi xem xét kiến nghị của địa phương và ý kiến của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 9008/UBND-KTN ngày 05/11/2025, chấp thuận chủ trương giao UBND phường Long Hưng làm chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án sửa chữa tuyến đường tại tổ 7, khu phố 3A (nay là tổ 3, khu phố 8, phường Long Hưng).
Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND phường Long Hưng đã ban hành Văn bản số 1481/UBND-VP ngày 17/11/2025, ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Hưng thay mặt UBND phường thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư theo quy định.
- Kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án
Quý I năm 2026: Hoàn thành công tác lập, trình duyệt hồ sơ, lựa chọn nhà thầu và các thủ tục liên quan theo quy định; tổ chức khởi công dự án.
Quý II năm 2026: Hoàn thành thi công, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương, Cổng TTĐT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây