Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Nguyễn Thị Linh (xã Định Quán)

Nội dung câu hỏi:
“Đường đang đi được tự nhiên đào lên thành ổ gà, ổ voi gây ra tai nạn té ngã, đào lên hơn 5 tháng mà không thảm lại nhựa đường y như cũ lúc chưa đào lên.
Mong cơ quan tỉnh Đồng Nai xử lý đối với đơn vị thi công đoạn đường trong hẻm KDC 7 Phú Ngọc, xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ở trong đường hẻm km 104 trường mầm non Phú Ngọc và đường sát chân tượng đài chiến thắng La Ngà, hơn 5 tháng nay đơn vị thi công đào đường lên biến đường thành ổ gà, ổ voi đi lại khó khăn thậm chí sình lầy, té ngã nhiều vụ, trong nhiều tháng nay đơn vị thi công không thảm lại lớp nhựa cũ như ban đầu để đường đá lổm chổm đi lại khó khăn thậm chí té ngã xe rất nhiều vụ. Tôi có nói với xã Định Quán các cán bộ xã thờ ơ không quan tâm nói không biết về vấn đề đường đó. Tôi mong cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vào cuộc xử lý với đoạn đường trên và cán bộ xã Định Quán”.
UBND xã Định Quán có ý kiến trả lời tại Văn bản số 938/UBND-KT ngày 03/11/2025 như sau:
I. Về sự cần thiết đầu tư tuyến đường:
Theo Hồ sơ dự án thì tuyến đường khu dân cư ấp 1, xã Phú Ngọc (cũ) được xác định:
- Hiện trạng mặt đường bê tông nhựa nóng rộng khoảng 5,0 m, được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2007, từ thời điểm đưa vào sử dụng đến nay tuyến đường này chưa được sửa chữa lần nào dẫn đến mặt đường một vài đoạn bị bong tróc mặt, nứt và toàn tuyến đường cũng chưa được đầu tư hệ thống thoát nước dẫn đến tình trạng mặt đường ngập nước sau mỗi cơn mưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.
- Dự kiến sau khi sửa chữa thì tổng chiều dài tuyến khoảng 1.800 m, nền đường rộng 7,0 m, lề đường 2x1,0 m, mặt đường được thảm lại một phần hoặc nâng cấp, cải tạo, với chiều rộng hiện trạng khoảng 5,0 m.
- Mục tiêu đầu tư: “Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông tại ấp 1, xã Phú Ngọc (cũ) trong việc thoát nước cho tuyến đường, thuận tiện cho lưu thông và vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần tạo vẻ mỹ quan của khu vực và môi trường sống được cải thiện. Là tuyến đường điểm về ‘sáng - xanh - sạch - đẹp’ gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.”
- Như vậy, việc đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường là hoàn toàn phù hợp và cần thiết nhằm:
+ Đảm bảo an toàn giao thông, tăng khả năng lưu thông, giảm nguy cơ bong tróc, lún, tai nạn cho người dân;
+ Hoàn thiện hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan môi trường;
+ Góp phần vào thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã.
II. Về trả lời ý kiến bạn đọc Nguyễn Thị Linh
Bạn đọc phản ánh: “Đường đang đi được tự nhiên đào lên thành ổ gà ổ voi gây ra tai nạn té ngã, đào lên hơn 5 tháng mà không thảm lại nhựa đường y như cũ lúc chưa đào lên’Sau khi kiểm tra thực tế, rà soát hồ sơ và tiến độ dự án, UBND xã có ý kiến như sau:
1. Về hình thức đầu tư - xã hội hóa:
- Dự án nâng cấp tuyến đường được triển khai theo hình thức xã hội hóa đầu tư giao thông nông thôn, theo chủ trương của tỉnh về huy động nguồn lực ngoài ngân sách kết hợp ngân sách hỗ trợ.
- Theo đó, một phần kinh phí xây lắp sẽ do người dân đóng góp (hoặc huy động) kết hợp ngân sách hỗ trợ. Do việc đóng góp người dân chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ khởi công và triển khai. Cụ thể: UBND xã Phú Ngọc (cũ) đã tổ chức họp dân và thống nhất phương án đóng góp ngày 26/9/2021; tuy nhiên, đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2025 vẫn còn một số hộ chưa hoàn thành việc đóng góp, dẫn đến chưa đủ điều kiện triển khai theo đúng kế hoạch đề ra trong báo cáo thẩm định.
2. Về tiến độ triển khai thực hiện dự án:
- Vào khoảng tháng 6/2025, Đơn vị thi công đã đã thực hiện lễ khởi công dự án. Sau lễ khởi công, đơn vị thi công đã tiến hành đào khảo sát một số vị trí để khảo sát kết cấu đường hiện hữu.
- Do ảnh hưởng của giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Đồng Nai từ ngày 01/7/2025 nguồn kinh phí trước giao cho UBND xã Phú Ngọc tạm thời được thu hồi về UBND tỉnh nên UBND xã Phú Ngọc không thể tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo tiến độ đã đề ra.
- Đơn vị thi công cũng phải tạm dừng hoạt động, một số vị trí tuyến đường đã đào lên để khảo sát nhưng chưa được triển khai thảm lại nhựa, gây ổ gà, ổ voi và ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân - đúng như phản ánh.
3. Về tiến độ thực hiện tại thời điểm hiện nay:
- Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Đồng Nai từ ngày 01/7/2025, UBND xã Định Quán được thành lập trên cơ sở 4 xã cũ (Phú Ngọc, Ngọc Định, Gia Canh, Thị trấn Định Quán), đồng thời tiếp nhận các công trình, dự án cũ đang triển khai trên địa bàn các xã cũ.
- Đến đầu tháng 8/2025, sau khi kiểm tra nguồn vốn vận động người dân đóng góp, UBND xã Định Quán đã vận động đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan bắt đầu triển khai thi công để sớm hoàn thiện tuyến đường đảm bảo giao thông cho người dân.
- Đến thời điểm hiện tại Dự án đã hoàn thành khoảng 30% tổng khối lượng dự kiến. Dự kiến sẽ hoàn thành thi công vào tháng 12/2025, đảm bảo bàn giao đưa vào sử dụng trong quý IV năm 2025.
- Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã có nhiều sự điều chỉnh, sắp xếp bộ máy, phân cấp quản lý nguồn vốn và giải ngân đầu tư công. việc bố trí vốn hỗ trợ để triển khai tiếp dự án nâng cấp tuyến đường tạm thời bị ảnh hưởng do chờ bố trí kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh, dẫn đến chưa thể triển khai hết khối lượng.
4. Về phản ánh cán bộ thờ ơ - không quan tâm
- Qua rà soát hồ sơ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, xã không ghi nhận trường hợp đơn thư phản ánh cụ thể việc cán bộ xã, ấp thờ ơ, không quan tâm tới dự án trong hồ sơ lưu trữ.
- Tuy nhiên, nếu người dân có phản ánh cụ thể (họ tên, thời gian, địa điểm), xã sẽ tiếp nhận và xử lý nghiêm theo quy định, đảm bảo trách nhiệm phối hợp, giám sát thi công.
III. Kết luận và đề nghị:
Việc triển khai dự án Nâng cấp tuyến đường khu dân cư ấp 1, xã Phú Ngọc (cũ) là rất cần thiết và phù hợp với chủ trương phát triển hạ tầng của tỉnh; đồng thời xã nhận rõ trách nhiệm trong việc đôn đốc, giám sát thi công.
Trong thời gian tới UBND xã Định Quán sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan làm việc với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa sau khi hoàn thành phần nền và hệ thống thoát nước, nếu có phản ánh cụ thể về việc cán bộ không quan tâm, xã sẽ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định.
Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn đọc và mong bà con tiếp tục đồng hành, chia sẻ để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương, Cổng TTĐT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây