Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Nguyễn Lâm Viên (Phường Long Bình)

Nội dung câu hỏi:
“Kính gửi Cơ quan! Tôi là người dân thuộc khu phố 5, phường Long Bình. Cho tôi hỏi về dự án đường liên khu phố 3-4-5 ( cũ) thuộc phường Long Bình, Biên Hòa.
Con đường này hiện đã làm xong phần bên khu phố 4,5 đã rất lâu (Hiện nay tên đường là Huỳnh Dân Sanh) và hiện không kết nối thông với khu phố 3. Vậy, cho tôi hỏi, dự án này còn tiếp tục thực hiện hay không? Hệ thống trụ đèn chiếu sáng cùng trên con đường này cũng đã hoàn tất rất lâu nhưng chưa từng thấy thắp sáng đèn, các trụ này xem như bỏ hoang cả gần chục năm nay, chính quyền có kế hoạch cho thắp sáng đèn đường khu vực này không? Chân thành cảm ơn quý cơ quan”.
UBND phường Long Bình có ý kiến trả lời tại Văn bản số 276/BC-KTHTĐT ngày 12/12/2025 như sau:
Theo báo cáo số: 112/BC-KTHTĐT ngày 11/12/2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Bình. UBND phường Long Bình trả lời như sau:
I. Dự án đường liên Khu phố 3-4-5
1. Tiến độ triển khai thực hiện.
Đường liên khu phố 3, 4, 5 phường Long Bình. Công trình đã được UBND thành phố Biên Hòa (cũ) phê duyệt dự án đầu tư theo Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 18/4/2013. Dự án do UBND phường Long Bình (cũ) làm chủ đầu tư, với quy mô: chiều dài tuyến 1.250m, bề rộng theo quy hoạch 20,5m (5 - 10,5 - 5)m.
Nguồn vốn đầu tư: ngân sách thành phố đầu tư và nhân dân đóng góp bằng quỹ đất. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2012 và đã thi công xong đoạn đầu tuyến và cuối tuyến với tổng chiều dài 885m; còn lại khoảng 365m giữa tuyến, đoạn qua suối Linh, chưa thi công được do có 37 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng (21 hộ giải tỏa trắng và 16 hộ giải tỏa một phần). Các hộ dân này không đồng ý hiến đất, các hộ giải tỏa trắng không còn đất để hiến.
Ngày 20/7/2016, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6206/UBND-KT về việc xử lý hỗ trợ khác cho các hộ dân thuộc dự án đường liên khu phố 3-4-5 phường Long Bình. Tuy nhiên, qua phương án bồi thường, hỗ trợ và UBND phường đã vận động các hộ dân nhưng vẫn không đồng ý với phương án hỗ trợ. Do hình thức đầu tư của dự án là nhân dân hiến đất, Nhà nước đầu tư kinh phí thực hiện nên không đề xuất biện pháp cưỡng chế đối với 37 hộ dân trên tuyến.
2. Để tránh kéo dài tiến độ thực hiện dự án, thành phố đã có chủ trương cho phép nghiệm thu khối lượng hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Dự án đã được quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND thành phố Biên Hòa (cũ). Công trình đã được tất toán và đóng mã dự án.
Đối với phần còn lại của dự án đường 3-4-5 dài 365 m, UBND phường Long Bình (cũ) đã có báo cáo đề xuất thực hiện dự án tên là “Dự án đường liên khu phố 3-4, phường Long Bình” và đã được UBND thành phố Biên Hòa (cũ) phê duyệt phương án Đầu tư tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 01/06/2022.
2. Khó khăn vướng mắc:
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp khó khăn vướng mắc dẫn đến dự án chậm triển khai:
- Do quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch phân khu B4 không trùng khớp. Do đó, để triển khai các bước tiếp theo, UBND thành phố Biên Hòa (trước sáp nhập) đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 điều chỉnh quy hoạch cục bộ phân khu B4.
- Đến nay, UBND phường Long Bình đã tiến hành quy chủ các thửa đất bị thu hồi nằm trong ranh dự án và đang tiếp tục phối hợp Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa lập và trình phê duyệt kế hoạch thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng đường liên khu phố 3-4.
II. Đối với nội dung hệ thống chiếu sáng:
Hệ thống lưới điện và hạ tầng cơ sở (điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, vạch sơn kẻ đường ..) trước đây đã được Quyết toán theo khối lượng thi công, và đề xuất Trung tâm Dịch vụ công ích đưa vào kế hoạch duy tu bảo dưỡng và vận hành.
Đối với nội dung này, UBND phường sẽ giao trách nhiệm cho phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp Điện lực Biên Hòa rà soát để tháo gỡ vướng mắc và sớm đưa vào vận hành.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương, Cổng TTĐT