Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Khu tái định cư phục vụ dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Ngày 27-3, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 - TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

Đối với dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM, hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND H.Nhơn Trạch đang tiến hành lập bản đồ thu hồi đất. Tuy nhiên, do dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nên không thể ban hành thông báo thu hồi đất. Riêng công tác tái định cư cũng cơ bản hoàn thành do đã có sẵn Khu tái định cư và một số Khu tái định cư đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Đối với dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (dự án thành phần 1), chủ đầu tư đã ký hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật - dự toán. Dự kiến ngày 30-6 tới sẽ khởi công dự án. Đối với dự án này, khó khăn hiện nay là các Khu tái định cư, đặc biệt là các Khu tái định cư trên địa bàn TP.Biên Hoà đang triển khai thực hiện chậm.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu, đối với dự án đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, TP.Biên Hoà phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 khu tái định cư trên địa bàn P.Phước Tân và P.Tam Phước. Đồng thời, TP.Biên Hoà phải rà soát các Khu tái định cư trên địa bàn có thể bố trí tái định cư cho dự án để bố trí tái định cư cho người dân. UBND H.Long Thành thực hiện rà soát, làm văn bản báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương án bố trí tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi thuộc dự án về tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.
 
Đối với dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM, UBND H.Nhơn Trạch và Sở TN-MT khẩn trương trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Sở Xây dựng rà soát lại việc công bố giá vật liệu phục vụ 2 dự án sát với thực tế.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây