Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2019

Dự ước thực hiện vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do địa phương quản lý tháng 5 năm 2019 thực hiện 437,9 tỷ đồng, tăng 11,8% so với tháng 4 năm 2019, dự kiến 5 tháng năm 2019 thực hiện 1.814,8 tỷ đồng tăng 9% so cùng kỳ. Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương cụ thể như sau: a. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh quản lý:
Ước tháng 5 năm 2019 thực hiện 274 tỷ đồng, tăng 14,51% so với tháng 4/2019, dự kiến 5 tháng đầu năm 2019 thực hiện 1.104,38 tỷ đồng tăng 8,05% so cùng kỳ. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trong tháng như sau:
- Dự án chuyển tiếp: Dự án hồ chứa nước Gia Măng Huyện Xuân Lộc. Đây là dự án chuyển tiếp do Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư, Vốn kế hoạch năm 2019 được ghi vốn là 15 tỷ đồng, Dự ước khối lượng thực hiện trong tháng 5 là 3,7 tỷ đồng. Hiện dự án triển khai hoàn thành đường thi công kết hợp dọn lòng hồ và đường ranh, xây dựng hạng mục tràn xả lũ; Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020. Dự ước khối lượng thực hiện tháng 5 là 4,8 tỷ đồng. Năm 2019 vốn kế hoạch là: 56 tỷ đồng. Đây là dự án chuyển tiếp do Ban quản lý dự án tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư hiện đang khẩn trương đầu tư hoàn thành kế hoạch do phát sinh thêm một số hạng mục; Dự án xây dựng mới Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai. Vốn kế hoạch năm là: 160 tỷ đồng. Dự ước khối lượng thực hiện trong tháng 5 là 11 tỷ đồng; Dự án Đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), Vốn kế hoạch 2019 được ghi vốn: 70 tỷ đồng. Dự ước khối lượng thực hiện trong tháng 5 là 8 tỷ đồng. Hiện đang thi công xử  lý nền đất yếu đoạn đầu cầu Bến Lớn 400m.
- Các dự án khác: Dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường Đỗ Văn Thi xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa: Dự ước tháng 5 thực hiện 2 tỷ đồng; Dự án xây dựng đường suối chồn - Bàu Cối - TX Long Khánh: Dự ước thực hiện tháng 5/2019 là 2 tỷ đồng; Dự án xây dựng nâng cấp đường vào khu hành chính huyện Long Thành dự ước thực hiện tháng 5/2019 là 2,5 tỷ đồng.
b. Nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp huyện quản lý:
Dự ước tháng 5 năm 2019 thực hiện 130,57 tỷ đồng, tăng 9,2% so tháng trước. Dự ước 5 tháng thực hiện 560,37 tỷ đồng, tăng 8,16% so cùng kỳ. Tình hình thực hiện các công trình như sau: Dự án xây dựng trường tiểu học Nguyễn Thị Sáu (TP.Biên Hòa) dự kiến tháng 5 thực hiện 2 tỷ đồng; Dự án xây dựng trường tiểu học Phước Tân (TP.Biên Hòa): dự kiến tháng 5/2019 thực hiện 2 tỷ đồng; Dự án xây dựng trường THCS phía Bắc Thị trấn Trảng Bom, tháng 5/2019 ước thực hiện 2 tỷ đồng.
c. Nguồn vốn ngân sách Nhà Nước do cấp xã quản lý:
Dự ước tháng 5 năm 2019 thực hiện 33,1 tỷ đồng, tăng 1,79% so tháng trước. Dự ước 5 tháng thực hiện 150,09 tỷ đồng, tăng 20,29% so cùng kỳ.
Nhìn chung tình hình thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 5 năm 2019 đang tiếp tục triển khai đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm để không ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.

vondaututhuchientunguonngansachnhanuoc-T5-6T2019.jpg

 Nguồn: Cục Thống kê Đồng Nai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây