Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Kiểm tra sạt lở đất tại huyện Tân Phú

Kiểm tra sạt lở đất tại huyện Tân Phú

p.ki.jpg
  Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi kiểm tra sạt lở đất đồi ở xã       Phú Sơn, H.Tân Phú

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi vừa đi kiểm tra thực tế các điểm sạt lở đất và làm việc với H.Tân Phú về công tác phòng chống sạt lở đất trong mùa mưa; tiến độ thực hiện các dự án chống sạt lở đất trên địa bàn; đặc biệt là dự án Cấp bách xử lý tạm thời sạt lở tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn nằm sát quốc lộ 20 đang thi công.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trên địa bàn H.Tân Phú hiện có 6 khu vực đang bị sạt lở đất, đó là: đồi tại ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn; đất rừng phòng hộ dọc đường giao thông 600 xã Phú An; khu vực bờ sông thuộc ấp 1, xã Nam Cát Tiên; khu vực bờ sông thuộc ấp 8, xã Nam Cát Tiên; bờ sông La Ngà thuộc khu vực Bến Thuyền, xã Phú Bình; khu vực đầu mối công trình trạm bơm 6A, 6B, xã Núi Tượng.

Về tiến độ, huyện đã thi công xong và đưa vào sử dụng dự án bờ sông La Ngà thuộc khu vực Bến Thuyền, xã Phú Bình; dự án sạt lở khu vực đầu mối công trình trạm bơm 6A, 6B, xã Núi Tượng đang thi công; một phần khu vực sạt lở bờ sông thuộc ấp 1, xã Nam Cát Tiên đã được xử lý. Các khu vực sạt lở khác đang theo dõi.

Riêng dự án Cấp bách xử lý tạm thời sạt lở tại khu vực ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn do Công ty TNHH Minh Minh Đạt làm chủ đầu tư được khởi công từ tháng 7-2020. Thời điểm khởi công, chủ đầu tư chưa thỏa thuận được đất thuộc giai đoạn 1, 2 (khu vực nguy cơ sạt lở cao, cần phải xử lý trước), chủ đầu tư thi công giai đoạn 3 trước, gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông quốc lộ 20 và các hộ dân sống xung quanh. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện, Sở NN-PTNN đã làm việc nhiều lần với chủ đầu tư nhưng đơn vị vẫn chưa cắm mốc ranh giới phạm vi dự án giai đoạn 3; không thi công lần lượt từng giai đoạn như hồ sơ thiết kế; chưa thuê đơn vị tư vấn giám sát độc lập, đơn vị thiết kế chưa tham gia giám sát; chưa khắc phục theo các chỉ đạo của UBND huyện.

Khó khăn của chủ đầu là còn 4 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, chưa thuê được đơn vị thi công giám sát, mặt bằng thi công dự án chật.

                                                                                 Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây