Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Xử lý nhanh vướng mắc để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành

Để đảm bảo tiến độ dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, ngoài việc thành lập tổ chuyên trách, UBND H.Long Thành cũng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để xử lý nhanh các vướng mắc.
z2123101891739_e699ff05355eb141f3286cbfba94ce44.jpg
Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành. 
Sân bay Long Thành là “siêu” dự án trọng điểm của quốc gia với diện tích đất cần thu hồi lên đến hơn 5 ngàn ha. Để thực hiện thu hồi một diện tích đất rất lớn, Đồng Nai đã tập trung tối đa nguồn nhân lực, vật lực phục vụ cho công tác này. Tuy nhiên, do diện tích đất cần thu hồi lớn, trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phát sinh một số vướng mắc có nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án.
Ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành cho hay, đối với khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực hơn 1,8 ngàn ha) hiện nay còn khoảng 470 hồ sơ đang áp giá bồi thường, hỗ trợ tài sản, nhà, vật kiến trúc, cây trồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có nảy sinh một số vướng mắc, trong đó có các trường hợp người dân khiếu nại do sai ranh giới thửa đất. “Số hộ dân khiếu nại không nhiều nhưng cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án”- ông Lê Văn Tiếp cho biết.
Ngoài ra, trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng hiện cũng còn có khoảng 50 ha đất của 98 hộ dân thuộc các hồ sơ mua bán, cho tặng bằng giấy tay. Đây là các trường hợp dễ xuất hiện tình trạng trục lợi chính sách nên UBND H.Long Thành cũng phải thực hiện xác minh nhiều lần để đảm bảo xử lý chặt chẽ các hồ sơ.
Đối với khu vực còn lại (khu vưc hơn 3 ngàn ha), hiện nay UBND H.Long Thành cũng đang thực hiện kiểm đếm đối với diện tích hơn 1,7 ngàn ha của hơn 3,3 ngàn trường hợp. Tuy nhiên, đối với các hồ sơ đã kiểm đếm, quá trình kiểm tra, UBND H.Long Thành cũng phát hiện một số sai sót, nhất là tình trạng sai ranh giới, diện tích các thửa đất.
Theo ông Lê Văn Tiếp, qua công tác kiểm đếm tại thực địa các tổ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất H.Long Thành ghi nhận đa số hồ sơ kỹ thuật thửa đất, nhất là tại khu vực thuộc địa bàn xã Long An cũ (nay thuộc xã Bình Sơn) không phù hợp với hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân. “Với những sai sót này các tổ công tác tại thực địa phải kiểm tra, đối soát và xử lý lại hồ sơ kỹ thuật. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ kiểm đếm và tiến độ chung của dự án”- ông Lê Văn Tiếp cho biết.
Trước những vướng mắc trên, ông Lê Văn Tiếp cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng của H.Long Thành đang tập trung giải quyết để đảm bảo tiến độ chung của dự án nhất là trong khu vực 1,8 ngàn ha ưu tiên giải phóng mặt bằng.
Theo UBND H.Long Thành, hiện nay còn 59 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án sân bay Long Thành đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa chấp hành việc nhận tiền bồi thường.
Do đó, UBND H.Long Thành tiếp tục đề nghị các ban ngành, đoàn thể của huyện, xã hỗ trợ Trung tâm Phát triển quỹ đất Long Thành vận động các hộ dân nhận tiền theo quy định.
Nam Vũ

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây