Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra tiến độ dự án Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn

TTĐT – Vừa qua, Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã có chuyến kiểm tra thực tế về tiến độ xây dựng và giải ngân nguồn vốn dự án xây dựng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.
z2830719319253_ac8f0d4d66416de0927068004a776463.jpg
Công nhân thi công công trình xây dựng trường mầm non số 3 tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án xây dựng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn, đối với dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành công tác xây dựng. Trong đó, 5 gói thầu ưu tiên gồm 4 tuyến đường giao thông và tuyến thoát nước ra suối Ông Quế đã cơ bản thi công hoàn thành các công việc của hợp đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hiện đang tổ chức nghiệm thu hoàn thành đối với 5 gói thầu này. 
Đối với gói thầu xây dựng hạ tầng của 12 khu thuộc Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn cũng đã thi công cơ bản hoàn thành. Thời gian tới các nhà thầu sẽ tiếp tục thi công các phần việc còn lại để hoàn thành trong năm 2021.
Đối với dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội hiện đang triển khai thực hiện 11 tiểu dự án. Trong đó, có 9 dự án đang tổ chức thi công và 2 dự án đã ký hợp đồng và sẽ được triển khai thi công trong tháng 10.
Về tiến độ giải ngân nguồn vốn, trong năm 2021, dự án được bố trí nguồn vốn hơn 497 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9-2021, đã thực hiện giải ngân số vốn hơn 246 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch được giao. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến việc thi công của các nhà thầu gặp nhiều khó khăn vì thiếu nguồn nguyên, vật liệu, trang thiết bị và nhân lực. Do đó, tiến độ chung của dự án đang bị chậm trễ khoảng 3 tháng.
z2830718991795_7314aec36b8e0977edf29be2bb13c159.jpg
Giám đốc Sở KH-ĐT Hồ Văn Hà cùng các thành viên tổ công tác kiểm tra công trình xây dựng trụ sở UBND xã tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở KH-ĐT Hồ Văn Hà trưởng đoàn cho rằng, thời gian qua, do thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 nên tiến độ các dự án đầu tư công trong đó có dự án xây dựng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn bị ảnh hưởng. Thời gian tới, khi các biện pháp giãn cách xã hội dần được nới lỏng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần yêu cầu các nhà thầu có kế hoạch chuẩn bị nguồn nguyên, vật liệu, trang thiết bị máy móc cũng như kế hoạch tăng ca để bù tiến độ. Đặc biệt, các nhà thầu cũng cần có kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực, đăng ký tiêm phòng vaccine Covid-19 để phục vụ cho việc tăng ca. Từ đó đẩy nhanh tiến độ dự án cũng như việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư.
Phan Anh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây