Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Thúc tiến độ Dự án Sân bay Long Thành

(CTT-Đồng Nai) - Nhiều hạng mục của các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2025 để hoàn thành mục tiêu cơ bản hoàn thành xây dựng dự án trong năm nay.
Công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành toàn bộ phần xây dựng trước tháng 12-2025.
Công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành toàn bộ phần xây dựng trước tháng 12-2025.

Đưa 3 dự án về đích đúng hẹn
Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Long Thành giai đoạn 1 có 4 dự án thành phần. Theo đó, với dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước), hiện nay, các công trình trụ sở Cảng vụ hàng không; trụ sở hải quan; trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh và trụ sở công án địa phương đều đã được khởi công xây dựng. Đồng thời, theo tiến độ hợp đồng ký kết, các công trình này sẽ hoàn thành vào quý II và quý IV của năm 2025.
Riêng với công trình trụ sở các cơ quan kiểm dịch động, thực vật, hiên nay, chủ đầu tư cũng đã phê duyệt dự án đầu tư. Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 để bố trí vốn thực hiện dự án.

Đối với dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay), các nhà thầu đang thi công phần thân đài kiểm soát không lưu và các hạng mục liên quan. Với hạng mục thiết bị chuyên ngành, hiện nay 5 gói thầu thiết bị chuyên ngành quản lý bay cũng đã lựa chọn được nhà thầu. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục thuộc dự án thành phần 2 trước ngày 31-12-2025. Khó khăn với dự án thành phần này là thiết bị chuyên ngành quản lý bay có tính đặc thù, không phải hàng hóa thông dụng, phổ biến trên thị trường nên công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp phức tạp. Ngoài ra, hiện nay nhiều hạng mục thi công trên cao tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư kiểm soát tiến độ đối với các hạng mục này.

Tại dự án thành phần 4 (các công trình phục vụ mặt đất), để đáp ứng tiến độ triển khai, Bộ Xây dựng đã giao Cục Hàng không Việt Nam triển khai lựa chọn nhà đầu tư đối với các công trình ưu tiên đầu tư. Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã lựa chọn được nhà đầu tư đối với các gói thầu gồm: 2 công trình cung cấp suất ăn trên tàu bay (số 1 và số 2); 2 công trình xử lý vệ sinh tàu bay (số 1 và số 2); 2 công trình bảo trì phương tiện phục vụ mặt đất (số 1 và số 2) và Khu bảo trì tàu bay (hangar số 1 và số 4). Đầu năm 2025, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư đối với 2 hangar số 5 và số 6. Các nhà đầu tư đang triển khai dự án và theo hợp đồng sẽ hoàn thành trước tháng 8-2026. Tuy nhiên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các nhà đầu tư đã phối hợp rà soát, xây dựng các giải pháp để rút ngắn tiến độ dự án, theo đó sẽ cơ bản hoàn thành dự án vào ngày 31-12-2025 và đảm bảo cung cấp dịch vụ hàng không từ thời điểm này.

Nhiều gói thầu dự án thành phần 3
Trong các dự án thành phần của Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1, dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu trong sân bay) là dự án có vai trò cũng như khối lượng công việc lớn nhất nhất.

Dự án thành phần 3 có 15 gói thầu xây lắp và thiết bị. Hiện nay, các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành 3 gói thầu gồm: gói 2.4 xây dựng tường rào ranh giới sân bay trng phạm vi 1.810 hécta; gói 3.4 san nền và thoát nước và thi công móng cọc nhà ga.

Đối với 12 gói thầu còn lại hiện có 8 gói thầu đang triển khai thi công, 3 gói thầu đang lựa chọn nhà thầu xây lắp. Riêng với 1 gói thầu còn lại, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang rà soát lại nhu cầu về diện tích sử dụng của toà nhà điều hành cảng trước khi tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà thầu.

Tại dự án thành phần 3, gói thầu số 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách là gói thầu đường gantt của dự án. Đến nay, nhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành phần bê tông cốt thép, đang tiến hành công tác hoàn thiện và lắp dựng kết cấu thép mái theo kế hoạch và tiến độ trong hợp đồng.

Theo tiến độ dự kiến, gói thầu 5.10 sẽ hoàn thành toàn bộ phần xây dựng trước tháng 12-2025, hoàn thành lắp dựng mặt đứng trước tháng 3-2026 song song với công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị vận hành thử (test) từ đầu năm 2026 và phấn đấu hoàn thành trước 31-8-2026.

Đối với toàn bộ dự án thành phần 3, Bộ Xây dựng cho biết, đến ngày 31-12-2025 sẽ hoàn thành 6/15 gói thầu gồm: gói thầu 4.6 thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay; gói thầu 2.10 thi công xây dựng công trình tường rào ranh giới sân bay ngoài phạm vi 1.810 hécta; gói thầu 6.12 thi công xây dựng hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1, 2 và 3 gói thầu đã hoàn thành. Với 9 gói thầu còn lại sẽ cơ bản hoàn thành phần xây dựng tại thời điểm cuối năm 2025.

Tác giả: Vĩnh Quang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây