Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính 'chốt' ngày khánh thành Sân bay Long Thành vào 19-12-2025

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 2-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1. Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tiếp và làm việc với đoàn.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải cơ bản hoàn thành và khánh thành Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào ngày 19-12-2025.
Hình 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Công Nghĩa

Lập lại đường găng tất cả 4 dự án thành phần

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết: Đối với Dự án Thành phần 1, trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước, tất cả các hạng mục đã được triển khai và hoàn thành phần thô. Các nhà thầu đang triển khai công tác hoàn thiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Hình 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác kiểm tra công tác thi công Sân bay Long Thành. Ảnh: Công Nghĩa

Đối với Dự án Thành phần 2, các công trình phục vụ quản lý bay, đài kiểm soát không lưu dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 30-9-2025 (chưa bao gồm lắp đặt thiết bị chuyên ngành). Các gói thầu về thiết bị chuyên ngành dự kiến sẽ lắp đặt và hoàn thành toàn bộ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12-2025.

Tại Dự án Thành phần 4 và các công trình khác, có 6 công trình đang được triển khai thực hiện.

Hình 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ lực lượng thi công Sân bay Long Thành. Ảnh: Công Nghĩa

Đối với Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết: Tất cả các gói thầu của dự án đang được ACV tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường theo đúng tinh thần của Thủ tướng Chính phủ là “vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão”, “3 ca, 4 kíp”, thi công “xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ”.

Các liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm mũi thi công, gần 13 ngàn chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và khoảng 3 ngàn thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

“ACV đặt mục tiêu đến ngày 19-12-2025 sẽ có chuyến bay kỹ thuật đầu tiên đến Sân bay Long Thành” - ông Vũ Thế Phiệt cho biết.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, thời gian qua địa phương đã triển khai các giải pháp để đáp ứng nguồn vật liệu xây dựng nhằm phục vụ thi công Dự án Sân bay Long Thành cũng như các dự án giao thông trọng điểm khác. Trong đó về đất san lấp, tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận và cấp giấy phép theo đề xuất của chủ đầu tư, nhà thầu với tổng khối lượng 4,9 triệu m3 (so với nhu cầu là 4,4 triệu m3), đảm bảo đủ khối lượng phục vụ các dự án trọng điểm. Đồng thời đã phân khai đá xây dựng cơ bản đáp ứng đủ cho các công trình trọng điểm quốc gia ngành giao thông với tổng khối lượng hơn 8,3 triệu m3.

“Đồng Nai cũng nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ các dự án thuộc Dự án Sân bay Long Thành được Chính phủ giao triển khai thực hiện” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết.

Hình 4
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ triển khai Dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Công Nghĩa

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Mục tiêu là phải cơ bản hoàn thành để khánh thành Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào ngày 19-12-2025. Do đó, các đơn vị liên quan phải đảm bảo hoàn thành, đáp ứng đủ các điều kiện khánh thành dự án vào mốc thời gian trên.

“Cả 4 dự án thành phần của Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 phải lập lại đường găng tiến độ và lấy mốc ngày 19-12-2025 là mốc cuối cùng hoàn thành” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã biểu dương các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực trong thi công dự án thời gian qua. Tuy nhiên, khối lượng công việc tại dự án còn lại rất lớn. Do đó, các đơn vị liên quan phải tiếp tục triển khai các công việc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt với tinh thần “6 rõ” trong việc triển khai các nhiệm vụ.

Hình 5
Hình 6
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ Dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: Công Nghĩa

Nhấn mạnh việc để Dự án Sân bay Long Thành phải được đưa vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các dự án thành phần, hệ thống giao thông kết nối phải được hoàn thành đồng bộ. Do đó, Bộ Xây dựng phải rà soát lại toàn bộ các dự án giao thông kết nối Sân bay Long Thành, trên tất cả các phương thức giao thông để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Cùng với đó, các hạ tầng phục vụ dự án như điện, nước, thoát nước, viễn thông cũng phải được đầu tư đồng bộ.

“Tất cả phải đáp ứng yêu cầu đúng tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn, thẩm mỹ” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu.

Hình 7
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương về tiến độ thi công Sân bay Long Thành. Ảnh: Công Nghĩa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng cho rằng: Việc nỗ lực hoàn thành sớm dự án sẽ khẳng định bản lĩnh, sự tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức của các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Đồng thời góp phần tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

“Việc hoàn thành Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 cũng sẽ giúp chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai các dự án khác” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH cũng yêu cầu ACV và các đơn vị liên quan triển khai xây dựng ngay đường băng thứ 3, Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Tác giả: Tran Dinh Kham, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây