Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng các gói thầu bị chậm tiến độ tại dự án xây dựng Khu tái định cư sân bay Long Thành

TTĐT - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, qua làm việc với các nhà thầu, đơn vị đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh thực hiện chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu bị chậm tiến độ thuộc dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.
Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn hiện có 6 gói thầu xây dựng tương ứng 6 công trình bị chậm tiến độ.
Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn hiện có 6 gói thầu xây dựng tương ứng 6 công trình bị chậm tiến độ.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang thực hiện kiểm kê khối lượng thi công đã hoàn thành và đánh giá lại các gói thầu được đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng.
Trước đó, tại cuộc họp với các sở, ban ngành về tiến độ dự án sân bay Long Thành vào đầu tháng 9 vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu chậm tiến độ. Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc cụ thể với các nhà thầu để báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý. Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cũng đề nghị khi thông báo cắt hợp đồng với các nhà thầu chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có thông báo và báo cáo Bộ KH-ĐT cấm các đơn vị này không được tham gia bất cứ gói thầu nào trên địa bàn tỉnh từ này về sau.
Trong báo cáo số 223/BC-UBND của UBND tỉnh gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu chậm tiến độ.
Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ tổ chức thực hiện chốt khối lượng hoàn thành, cập nhật dự toán và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện khối lượng còn lại. UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải cam kết hoàn thành 6 gói thầu này trong quý II-2023, đồng thời cập nhật tiến độ để điều chỉnh dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.
6 gói thầu bị chậm tiến độ được thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng bao gồm: gói thầu số 15 (xây dựng trường tiểu học); gói thầu số 18 (xây dựng trung tâm văn hóa); gói thầu số 19 (xây dựng trường THCS); gói thầu số 23 (xây dựng chợ); gói thầu số 27 (xây dựng trường tiểu học) và gói thầu số 28 (xây dựng trường THCS).

Tác giả: Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây