Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tăng tốc xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn

 ​Tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn, nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành đang được tăng tốc để sớm thực hiện giao đất cho người dân.

z2095392904356_ec02a9114cd85b06fa7cd1837d49362c.jpg
Sau hơn 5 tháng khởi công, đến nay Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn đã được định hình cơ bản.

Hoàn thành 5 công trình ưu tiên trong tháng 10-2020 

Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn là nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành. Trước mắt, nơi đây sẽ là nơi ở mới của hơn 1 ngàn hộ dân nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng măt bằng (khu vực hơn 1,8 ngàn ha).

Theo cam kết với Chính phủ, trong tháng 10-2020, Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao mặt bằng khu vực hơn 1,8 ngàn ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 cho chủ đầu tư. Do đó, yêu cầu về tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng ưu tiên để người dân sau khi nhận đất tái định cư có thể tiến hành xây dựng nhà cửa là rất cấp bách.
Trước đó, vào cuối tháng 4-2020, Đồng Nai đã tổ chức khởi công xây dựng 5 hạng mục hạ tầng kỹ thuật ưu tiên tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn gồm 4 tuyến đường giao thông chính và hệ thống thoát nước cho khu tái định cư này.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu từ dự án, hiện nay các nhà thầu vẫn đang tiếp tục triển khai thi công trên toàn công trường. Thời gian qua, thời tiết tương đối khô ráo, ít mưa nên đơn vị đã liên tục đôn đốc từng nhà thầu, yêu cầu đẩy mạnh thi công để khắc phục tiến độ bị ảnh hưởng do thời tiết thời gian trước đây. “Chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân công, thiết bị thi công, tổ đội thi công, triển khai làm ca đêm, làm ngày thứ 7, Chủ nhật nhằm mục tiêu hoàn thành công trình vào tháng 10-2020”- ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết.
z2095392921558_f31b5cedc86a5774ed6f4ebd5c3404a3.jpg
Nhà thầu san lấp mặt bằng chuẩn bị lát đá vỉa hè một tuyến đường giao thông tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn.
Đẩy nhanh tiến độ các gói thầu hoàn thiện hạ tầng và xây dựng hạ tầng xã hội
Cùng với 5 gói thầu ưu tiên xây dựng 5 công trình hạ tầng kỹ thuật, hiện nay, các nhà thầu cũng đang triển khai thi công 15 gói thầu xây dựng hạ tầng 12 phân khu và hệ thống điện, chiếu sáng, cấp nước. Các gói thầu này đã được khởi công xây dựng từ cuối tháng 7 vừa qua.
Ông Dương Đức Ngọc, Tư vấn trưởng Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn cho biết, đối với các gói thầu xây dựng hạ tầng các phân khu, hệ thống điện, chiếu sáng và cấp nước hiện nay các nhà thầu đang triển khai san gạt mặt bằng, đào nền đường, một số nhà thầu đã triển khai sản xuất, lắp đặt cống thoát nước. “Đối với các tuyến đường nội bộ sắp tới các nhà thầu sẽ rải đá mi để chuẩn bị đổ nhựa. Kế hoạch đặt ra là hoàn thành thi công 15 gói thầu này vào tháng 12- 2020”- ông Dương Đức Ngọc cho biết.
Đối với các gói thầu xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội cho Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công (tổ chức đấu thầu lần 2). Thời gian tới sẽ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 5 công trình ưu tiên gồm: Trụ sở UBND xã, Trung tâm Văn hóa, trường mầm non, tiểu học và THCS. Theo kế hoạch đề ra, các công trình ưu tiên sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 10 tới và hoàn thành vào tháng 4-2021. 
 
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, để phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân trước đây đăng ký tái định cư tại Khu tái định cư Bình Sơn chuyển về Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn, UBND tỉnh đã giao đơn vị thực hiện điều chỉnh quy hoạch chuyển diện tích xây dựng 3 khu nhà chung cư cao tầng (diện tích hơn 10 ha) sang nhà ở liên kế.

 

Phan Anh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây