Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Tái khởi động xây dựng các công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

(CTT-Đồng Nai) - Sau một thời gian tạm ngưng, 6 công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, phục vụ tái định cư cho người dân dự án Cảng hàng không Quốc tế (sân bay) Long Thành đã được tái khởi động.
Một công trình trường mầm non đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện
Một công trình trường mầm non đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện

Thi công trở lại
Dự án thành phần xây dựng các công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 11 công trình tương ứng với 11 gói thầu xây dựng gồm: 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học 2 trường THCS, 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và 1 trụ sở UBND xã. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 407 tỷ đồng. Phần lớn các công trình đều đã được khởi công xây dựng vào thời điểm cuối năm 2020, đầu năm 2021.

Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh, biến động giá vật liệu nên đến năm 2022, toàn dự án mới chỉ có 3 công trình hoàn thành xây dựng. Với 8 công trình còn lại, trong một thời gian dài, việc thi công rơi vào cảnh “cầm chừng” do các nhà thầu gặp nhiều khó khăn.

Tháng 9-2022, UBND tỉnh đã thống nhất cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, chủ đầu tư dự án chấm dứt, thanh lý hợp đồng với các nhà thầu tại 6 công trình do thi công chậm tiến độ. Đồng thời, chủ đầu tư rà soát khối lượng đã hoàn thành thi công, chỉ định thầu để chọn nhà thầu mới tiếp tục triển khai hoàn thành xây dựng các công trình.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho hay, cuối tháng 4-2023, sau khi hoàn thành công tác chỉ định thầu, các gói thầu trước đó đã thực hiện chấm dứt, thanh lý hợp đồng với nhà thầu cũ đã được “tái” khởi động thi công trở lại.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 5-2023, đối với các gói thầu số 8 (xây dựng trường mầm non); gói thầu số 15 (xây dựng trường tiểu học); gói thầu số 18 (xây dựng trung tâm văn hoá) và gói thầu số 19 (xây dựng trường THCS), các nhà thầu đã tập trung nhân lực, vật tư để tổ chức thi công, hoàn thiện công trình.

Trong khi đó, đối với 2 gói thầu số 27 (xây dựng trường tiểu học) và gói thầu số 28 (xây dựng trường THCS), sau khi hoàn tất quá trình thương thảo hợp đồng vào cuối tháng 5 vừa qua, hiện nay, nhà thầu cũng đã tiến hành thi công hoàn thiện các công trình này.

Kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn
Các công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dù đã được tái khởi động trở lại. Tuy nhiên, hiện nay, việc triển khai thi công các gói thầu vẫn đang gặp khó khăn về nguồn vốn.

Dự án xây dựng các công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là dự án thành phần thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành có thời gian thực hiện từ năm 2017-2021.

Do dự án hết niên hạn nên việc giải ngân nguồn vốn cho dự án sau năm 2021 đã không thể được thực hiện. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành nói chung và tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, do thời hạn dự án đã hết nên mặc dù tiền ngân sách đã bố trí trong Kho bạc Nhà nước nhưng không thể giải ngân.
Theo UBND tỉnh, qua tính toán, để thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành trong thời gian tới, Đồng Nai cần thêm hơn 737 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân (kể cả hoàn trả tiền đã tạm ứng). Đồng thời, để thực hiện tiếp 6 gói thầu thuộc dự án thành phần xây dựng hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, Đồng Nai cũng cần thêm nguồn vốn khoảng 105 tỷ đồng để thực hiện.

Do đó, tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh đã kiến nghị Trung ương xem xét cho chủ trương để địa phương tạm ứng hơn 842 tỷ đồng từ nguồn vốn đã bố trí để hoàn thành các công việc còn lại, bao gồm việc hoàn thành xây dựng các công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Tác giả: Vi Quân

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây