Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Sẵn sàng khởi công đồng loạt các hạng mục quan trọng

(TTĐT- Đồng Nai) - Nhà ga hành khách; đường cất, hạ cánh; sân đỗ tàu bay là những hạng mục quan trọng bậc nhất của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1 sắp được khởi công xây dựng.
Công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 8-2023.
Công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 8-2023.

Công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 là hạng mục quan trọng bậc nhất của toàn dự án. Đây cũng là công trình đóng vai trò đường găng tiến độ chính của dự án.

Theo kế hoạch ban đầu, nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2022. Tuy nhiên, do những khó khăn trong công tác đấu thầu, việc khởi công công trình này theo như kế hoạch ban đầu đã không thể được thực hiện.

Tháng 6-2023, ACV mới hoàn thành việc đấu thầu đối với gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong lần mời thầu thứ 2.

Thời gian qua, ACV cũng đã tập trung thực hiện công tác chấm thầu, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công công trình quan trọng này.
Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc ACV cho biết, trong tháng 7, ACV chấm thầu, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 5.10, đến tháng 8 sẽ khởi công xây dựng công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Cùng với công trình nhà ga hành khách, trong tháng 7, ACV cũng sẽ lựa chọn được nhà thầu thi công hạng mục đường cất, hạ cánh Sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Riêng đối với công trình sân đỗ tàu bay, ACV dự kiến cũng sẽ hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong tháng 8. Đến tháng 9, hạng mục này cũng sẽ được khởi công xây dựng.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây