Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

'Sân bay Long Thành đạt chuẩn 5 sao, đội ngũ quản lý, vận hành không thể chỉ đạt 1 sao'

CTT-Đồng Nai) - Ngày 7-9, sau khi kiểm tra thực tế công trường thi công, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.
Cùng tham dự buổi làm việc có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà.
Hình 1
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư Dự án Thành phần 3 cho biết: Trong hơn 3 tháng qua, thời tiết trên công trường chuyển biến bất lợi khi mùa mưa đến sớm hơn khoảng một tháng so với dự kiến.

Riêng trong tháng 8-2025, mưa lớn kéo dài, liên tục (gần 20 ngày mưa) với lượng mưa lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công tác thi công, làm gián đoạn nhiều hạng mục, nhất là các công trình ngầm như: tuynel, hệ thống thoát nước, nền đường…

Dự báo trước được tình hình bất lợi, ACV đã chỉ đạo các liên danh nhà thầu chủ động điều chỉnh kế hoạch, biện pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án, lấy lại phần tiến độ đã chậm, phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra. Chính vì vậy, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, hiện nay, 12/15 gói thầu đang trong giai đoạn tổ chức thi công cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Tổng giá trị sản lượng của Dự án Thành phần 3 đến nay đã đạt hơn 44 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 55% so với giá trị hợp đồng đã ký.

Hình 2
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công công trình nhà ga Sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh: Phạm Tùng

Trên công trường, liên danh các nhà thầu hiện đang huy động gần 14 ngàn chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và khoảng 3 ngàn thiết bị, tổ chức hàng trăm mũi thi công để đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào cuối năm 2025; đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho biết: Tỉnh đã thực hiện phân khai nguồn vật liệu đá cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thi công dự án. Cùng với đó, Đồng Nai cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình được Chính phủ giao địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành các tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Hình 3
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng: Hiện nay, trong khu vực thi công dự án đã không còn các vướng mắc về cơ chế, chính sách cũng như mặt bằng. Chính vì vậy, mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là không thay đổi. Đơn vị nào làm chậm, dù chỉ một ngày cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng.  

Nhấn mạnh việc dự án phải hoàn thành đồng bộ để đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng, ACV, tỉnh Đồng Nai phải rà soát lại tiến độ các tiểu dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. Cùng với đó, phải đảm bảo chất lượng công trình.

“Dự án Sân bay Long Thành phải làm nhanh nhưng không được làm ẩu, phải đảm bảo chất lượng" - Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Hình 4
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác khai thác dự án, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu ACV phối hợp với các cơ quan chức năng có sự chuẩn bị tốt nhất đối với đội ngũ quản lý, vận hành sân bay.

“Sân bay Long Thành là sân bay trung chuyển quốc tế đạt tiêu chuẩn 5 sao thì đội ngũ quản lý, vận hành không thể chỉ đạt tiêu chuẩn 1 sao mà cũng phải đạt tiêu chuẩn 5 sao” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ACV rà soát, lập danh sách, đề xuất hình thức khen thưởng với các đơn vị, cá nhân đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thi công nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Tác giả: Tran Dinh Kham, Phạm Tùng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây