Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Rà soát các nội dung kiến nghị điều chỉnh F/S dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành

(CTT-Đồng Nai) - Ngày 28-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan để nghe báo cáo về việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế (sân bay) Long Thành.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về việc điều chỉnh F/S dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo về việc điều chỉnh F/S dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành.

Trong dự thảo báo cáo, Đồng Nai sẽ kiến nghị điều chỉnh một số nội dung trong F/S dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành gồm: điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án còn hơn 19,2 ngàn tỷ đồng; điều chỉnh diện tích thu hồi đất của dự án còn hơn 5.317 ha (trong đó, diện tích đất của dự án Sân bay Long Thành là 5 ngàn ha, diện tích Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là hơn 284ha, diện tích tái lập hạ tầng ngoài ranh giới Sân bay Long Thành là hơn 32,6ha); bố trí tái định cư các hộ dân thuộc hai tuyến đường kết nối sân bay (T1, T2) vào Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và điều chỉnh niên độ thực hiện dự án đến hết năm 2025.

Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiên cứu xây dựng phương án hoàn thành dự án trong năm 2024.

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, dự án Sân bay Long Thành là dự án đặc biệt quan trọng của quốc gia. Do đó, thời gian qua, Đồng Nai đã tập trung cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 của dự án. Thời gian tới, H.Long Thành phải tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất phần diện tích còn lại của dự án cho các đơn vị liên quan.

Theo Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 22,9 ngàn tỷ đồng. Dự án sẽ thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 5.399ha, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Tác giả: Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây