Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khó khăn thi công “3 tại chỗ” trên công trường dự án tái định cư sân bay Long Thành

Khó khăn trong bố trí lao động, thiếu vật tư, vật liệu khiến các nhà thầu đang phải rất chật vật để duy trì thi công các hạng mục thuộc dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn. 
SB060921q.jpg
Tiến độ thi công các công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn đang bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid-19. 
 Thiếu nguyên vật liệu
Gói thầu xây dựng trụ sở UBND xã là một trong những gói thầu thuộc dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn được khởi công sớm nhất. Theo hợp đồng đã ký kết giữa nhà thầu và chủ đầu tư, gói thầu này sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối tháng 7-2021. Tuy nhiên, đến nay, khi thời hạn hoàn thành theo hợp đồng đã trôi qua gần 1 tháng, gói thầu này hiện cũng chỉ mới thực hiện xong khoảng 80-85% tổng khối lượng xây dựng. Việc thiếu hụt nguồn vật tư, vật liệu xây dựng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là nguyên nhân chính khiến cho công trình này bị chậm tiến độ. “Khoảng 2 tháng qua chúng tôi chỉ duy trì thi công theo kiểu có gì, còn gì làm nấy. Dịch bệnh khiến nguồn vật tư, vật liệu cũng không đủ để đáp ứng nhu cầu thi công”- ông Nguyễn Thái Quyết, Phó giám đốc Công ty CP giao thông 828, nhà thầu thi công công trình cho biết.
Cũng theo ông Nguyễn Thái Quyết, do thiếu trầm trọng nguồn vật tư, vật liệu phục vụ thi công nên nhà thầu cũng không thể duy trì số lượng nhân công lớn tại công trường vì “không đủ việc” để làm. “Hiện nay, chúng tôi chỉ duy trì khoảng 20 nhân công làm việc tại công trường gói thầu xây dựng công trình trụ sở UBND xã tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn”- ông Nguyễn Thái Quyết chia sẻ.
Tương tự, gói thầu xây dựng công trình trường mầm non số 1 tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì thi công. Trong đó, khó khăn nhất vẫn là việc thiếu nguồn vật tư, vật liệu phục vụ thi công. “Việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 khiến nguồn cung cũng như quá trình vận chuyển nguồn nguyên vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn. Nhà thầu vì vậy cũng bị thiếu hụt nghiêm trọng để phục vụ thi công”- ông Trương Quốc Hưng, Chỉ huy trưởng công trình trường mầm non số 1, Công ty CP đầu tư xây dựng 493, nhà thầu xây dựng công trình cho hay.
Hiện nay, Công ty CP đầu tư xây dựng 493 đang duy trì nguồn nhân lực khoảng 70 công nhân tại công trường. Với số lượng nhân công như trên, nhà thầu hiện cũng đang rất “đau đầu” để bố trí đủ công việc cho người lao động trong bối cảnh thiếu nguồn nguyên vật liệu phục vụ thi công.
Ông Hoàng Trọng Cảnh, Trưởng phòng Xây dựng dân dụng- công nghiệp 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho hay, dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn có 11 gói thầu. Thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tại các gói thầu đã khởi công các nhà thầu vẫn nỗ lực duy trì thi công. Tuy nhiên, do thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu xây dựng nên phần lớn các gói thầu phải thi công cầm chừng. “Hiện nay có 4 gói thầu đang duy trì thi công ở mức tương đối, còn lại đều thi công cầm chừng”- ông Hoàng Trọng Cảnh cho biết.
Chật vật duy trì thi công 
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để duy trì thi công, các nhà thầu xây dựng tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn hiện nay đều phải thực hiện phương án “3 tại chỗ” để đảm bảo an toàn phòng dịch. Tuy nhiên, việc duy trì thi công theo phương án “3 tại chỗ” cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Trương Quốc Hưng cho biết, đơn vị hiện duy trì khoảng 70 nhân công tại công trường xây dựng. Do đó, ngoài việc tính toán bố trí công việc, nhà thầu cũng phải lo đảm bảo nhu cầu ăn ở cho người lao động. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc đảm bảo nhu cầu ăn ở cho người lao động của nhà thầu cũng gặp rất nhiều áp lực. “Mỗi tuần, địa phương phân bổ 2 phiếu đi chợ cho đơn vị. Với khoảng 70 người đang làm việc, nhu cầu thực phẩm là rất lớn trong khi mỗi tuần chỉ đi chợ được 2 lần nên cũng rất khó khăn nhất là việc bảo quản thực phẩm”- ông Trương Quốc Hưng cho biết.
Khó khăn trong việc duy trì thi công theo phương án “3 tại chỗ” cũng như đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội khiến các nhà thầu rất khó khăn để đảm bảo thi công. Do đó, theo dự báo, phần lớn các gói thầu thuộc dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn đều sẽ bị chậm tiến độ. “Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì nhà thầu cũng khó có thể tính toán được thời điểm hoàn thành gói thầu”- ông Nguyễn Thái Quyết cho biết.
Ông Nguyễn Trọng Cảnh cho hay, dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ các công trình hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn. Hiện nay, tất cả 11 gói thầu đều đã được khởi công nhưng có 2 gói thầu chưa thể thực hiện thi công vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Các công trình đang thi công cũng khó đảm bảo được tiến độ như hợp đồng đã ký kết.
Phan Anh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây