Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Khẩn trương triển khai các hạng mục dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ GT-VT tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hạng mục công trình dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành công tác tái định cư

Để thực hiện dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất 5 ngàn ha, trong đó có hơn 2,9 ngàn ha của 5,5 ngàn hộ gia đình, cá nhân.

Theo quy hoạch được duyệt trước đây, khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn và phân khu III, Khu tái định cư Bình Sơn với hơn 6,5 ngàn lô đất tái định cư sẽ được xây dựng để bố trí tái định cư cho người dân vùng dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, những hộ dân trước đây đăng ký tái định cư tại Khu tái định cư Bình Sơn đã có nguyện vọng được chuyển về tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn. Do đó, để tiết kiệm ngân sách nhà nước và đáp ứng nhu cầu của người dân, UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất thực hiện điều chỉnh các khu chung cư cao tầng thành phân lô nền tại khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn, số thửa đất sau khi điều chỉnh là 6.448 lô, tăng 1.446 lô.

Do đó, trong văn bản mới nhất gửi đến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành báo cáo về tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư của dự án sân bay Long Thành, UBND tỉnh kiến nghị Phó Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt tại Quyết định 1487/2018 của Thủ tướng. Cụ thể, điều chỉnh không tiếp tục triển khai hai dự án thành phần gồm: dự án thành phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật phân khu III Khu tái định cư Bình Sơn (dự án thành phần 3) và dự án thành phần các công trình xã hội Khu tái định cư tại Bình Sơn (dự án thành phần 4).

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành công tác tái định cư sang năm 2022 thay vì năm 2021 như kế hoạch. Theo UBND tỉnh, sau khi được chấp thuận, UBND tỉnh sẽ lập hồ sơ, thủ tục các nội dung nêu trên để trình Bộ KH-ĐT xem xét, thẩm định trình Chính phủ phê duyệt trong quý IV-2021.

Trên thực tế, thời gian qua, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án sân bay Long Thành bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó, tiến độ chung của dự án đang bị chậm so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cũng như thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch các khu chung cư cao tầng thành phân lô nền tại khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn nên tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật có bị chậm. Cụ thể, thời gian hoàn thành hạ tầng khu 1 thuộc Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn theo dự kiến phải kéo dài sang năm 2022. Tương tự, nhiều công trình thuộc dự án xây dựng hạ tầng xã hội của khu tái định cư này cũng phải kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022.  

Xử lý nhanh các vướng mắc

Ngày 1-10, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 7083/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai thực hiện dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ GT-VT tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hạng mục công trình của dự án.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành và dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1) báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành và hỗ trợ vốn xây dựng tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành.

Đồng thời, các bộ gồm: GT-VT; Công an, Tài chính và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương chuẩn bị và thực hiện đầu tư các công trình thuộc dự án thành phần 1, dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 (các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước của công an cửa khẩu, công an địa phương, hải quan, kiểm dịch y tế, cảng vụ hàng không…) theo quy định, bảo đảm triển khai đồng bộ các công trình.

Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành liên quan có biện pháp bình ổn thị trường, cập nhật và điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định.

Đặc biệt, Bộ GT-VT tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các hạng mục công trình; phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ của dự án; tổng hợp chung tình hình triển khai toàn bộ dự án sân bay Long Thành, kiến nghị tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ (nếu cần), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với UBND tỉnh Đồng Nai, cần khẩn trương thực hiện, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành.

                                                                             Phan Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây