Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Hoàn thành chi trả cho người dân dự án sân bay Long Thành trong tháng 10-2021

​Theo kế hoạch của tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền cho các hộ dân còn lại thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành trong tháng 10-2021. 
chitendenbu240921.jpg
Chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành 
Tập trung đẩy nhanh tiến độ
Dự án sân bay Long Thành là dự án có quy mô thực hiện việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng lớn nhất từ trước đến nay mà Đồng Nai thực hiện. Trong tổng số diện tích 5 ngàn ha cần giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, có gần 3 ngàn ha đất thuộc quyền sử dụng của hơn 5,5 ngàn hộ dân.
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, hơn một nửa diện tích đất thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án đã được các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ.
Cụ thể, theo báo cáo của UBND tỉnh gửi Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành vào cuối tháng 8 vừa qua, đến nay, các cơ quan chức năng đã phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ cho 4.584 trường hợp với diện tích hơn 1,9 ngàn ha và tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 9 ngàn tỷ đồng. Trong số này, UBND H.Long Thành đã chi trả cho 3.470 trường hợp với diện tích hơn 1,5 ngàn ha, số tiền đã được chi trả cho người dân là hơn 7,5 ngàn tỷ đồng.
Cũng theo UBND H.Long Thành, trong số các hộ dân đã được phê duyệt, công khai phương án bồi thường hiện còn 421 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Nguyên nhân là do các hộ dân này thuộc các trường hợp vắng chủ, mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ủy quyền thiếu nội dung, không đủ điều kiện hỗ trợ 2 lần nên chưa đồng ý nhận tiền…
Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất H.Long Thành đang hoàn chỉnh và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 434 trường hợp tiếp theo. Khi hoàn thành, sẽ có thêm hơn 1 ngàn trường hợp được công khai phương án bồi thường để thực hiện chỉ trả tiền cho người dân.
Tháo gỡ các vướng mắc 
Theo UBND tỉnh, đến thời điểm này, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành còn gần 2 ngàn trường hợp chưa hoàn thành các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ. Trong số này, có 833 trường hợp đang được UBND xã Bình Sơn và các phòng bàn chuyên môn của H.Long Thành đang thực hiện công tác xác nhận, thẩm tra nguồn gốc đất, xử lý nội nghiệp. Các trường hợp còn lại thuộc “diện” đất giấy tay cũng đang được các cơ quan chức năng tập trung xử lý.
Ông Dương Văn Nhất, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Long Thành cho rằng, ở giai đoạn cuối, tiến độ thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho người dân có chậm hơn so với giai đoạn đầu. Điều này là do ở giai đoạn cuối, các hồ sơ đều thuộc các trường hợp phức tạp, trong đó chủ yếu là các trường hợp chuyển nhượng, cho tặng đất bằng giấy tay. “Từ khi chính thức triển khai dự án, Đồng Nai đã thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau” để đẩy nhanh tiến độ. Do đó, ở giai đoạn cuối, phần lớn hồ sơ đều là các trường hợp khó xử lý nên tiến độ thực hiện có chậm hơn”- ông Dương Văn Nhất cho biết.
Cùng với đó, trong hơn 2 tháng qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều khâu trong quá trình thực hiện thủ tục thu hồi đất như công khai phương án bồi thường, chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân bị gián đoạn. Điều này cũng đã làm chậm tiến độ của dự án.
Để tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các cơ quan chức năng cũng đã chủ động các phương án thực hiện. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cơ quan chức năng của H.Long Thành đã tập trung tối đa cho công tác xử lý hồ sơ để có thể thực hiện nhanh nhất việc công khai phương án bồi thường, chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Đối với các trường hợp đất giấy tay, UBND tỉnh cũng đã thành lập Tổ công tác gồm đại diện các sở, ban, ngành liên quan để phối hợp, hỗ trợ H.Long Thành xử lý các hồ sơ. Đồng thời, tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn cũng được yêu cầu đẩy nhanh để phục vụ người dân xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống mới. Thông qua đó, người dân cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất cho dự án.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất, lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền cho các trường hợp còn lại. Dự kiến các công tác này sẽ hoàn thành trong tháng 10-2021.
Phan Anh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây