Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Giữ tiến độ công tác giải phóng mặt bằng

Số lượng hồ sơ còn lại không nhiều, tuy nhiên các hồ sơ lại phức tạp và khó giải quyết nên tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành thời gian qua gặp nhiều khó khăn.
z2450363175493_785f12b588c308948fbeaf05d2e1e501.jpg
Chi trả tiền bồi thường cho người dân thuộc dự án sân bay Long Thành
Trước thực tế đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND H.Long Thành và các sở, ban ngành phải phối hợp chặt chẽ để giữ tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Huyện Long Thành đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hơn 2,3 ngàn hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất hơn 1,1 ngàn ha với số tiền hơn 5,4 ngàn tỷ đồng.
Ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, đối với diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân hiện còn lại chưa hoàn thành hồ sơ để thực hiện công khai, phê duyệt phương án bồi thường đang được UBND xã Bình Sơn và các phòng bàn chuyên môn của H.Long Thành tập trung nhân lực thực hiện công tác xác nhận, thẩm tra nguồn gốc đất để hoàn tất các hồ sơ. “Khó khăn nhất hiện nay vẫn là hồ sơ đất cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng bằng giấy tay”- ông Lê Văn Tiếp cho biết.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho rằng, thời gian qua, dù các cơ quan chức năng vẫn tích cực triển khai các công việc, tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có dấu hiệu chậm lại. Tương tự, tiến độ xét bố trí tái định cư cho người dân khu vực dự án sân bay Long Thành hiện cũng đang được thực hiện khá chậm. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức, dù số hồ sơ còn lại phần lớn là những hồ sơ phức tạp, khó giải quyết. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng H.Long Thành cũng cần có các giải pháp thực hiện để đảm bảo tiến độ chung của toàn bộ dự án.
Chính vì vậy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị UBND H.Long Thành cần đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các hồ sơ. Cụ thể, đối với công tác giải phóng mặt bằng cần tập trung xác định nguồn gốc đất, áp giá, trình phê duyệt. Đối với trường hợp đất “giấy tay”, UBND H.Long Thành phối hợp với Sở TN-MT rà soát, giải quyết từng hồ sơ theo hướng hồ sơ đơn giản giải quyết trước để giảm số lượng hồ sơ tồn đọng.
Công tác xét tái định cư, UBND H.Long Thành và UBND xã Bình Sơn đẩy nhanh tiến độ xét tái định cư cho hơn 3,7 ngàn hộ dân còn lại. Đồng thời, xem xét, nghiên cứu thêm đối với 126 hồ sơ xét tái định cư chưa hoàn thiện và 171 hồ sơ không đủ điều kiện bố trí tái định cư đảm bảo tính chặt chẽ, không gây bức xúc cho người dân.
Ngoài diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân, trong khu vực dự án sân bay Long Thành còn có gần 2 ngàn ha đất của 18 cơ quan, tổ chức cần thu hồi.
Theo Sở TN-MT, đến nay, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 17/18 tổ chức với diện tích đất đã thu hồi gần 1,9 ngàn ha. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện chi trả là hơn 944 tỷ đồng.
Hiện nay, các đơn vị chức năng của Sở TN-MT đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện thu hồi diện tích đất hơn 29 ha của tổ chức còn lại là Công ty TNHH xây dựng thương mại Hồng Phát. Đồng thời, tiếp tục xử lý đối với phần diện tích đất thu hồi bổ sung của Công ty CP xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (BBCC) và khoảng 27 ha đất do UBND xã Bình Sơn quản lý.
Ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó giám đốc Sở TN-MT cho biết, năm 2021, đơn vị được bố trí nguồn vốn 59 tỷ đồng để thực hiện hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất của các cơ quan tổ chức trong khu vực dự án sân bay Long Thành. Hiện nay, đối với diện tích đất thu hồi bổ sung của Công ty BBCC đã cơ bản hoàn tất các thủ tục. Đối với diện tích đất do UBND xã Bình Sơn quản lý là đất công nên tiến độ cũng có thể được đẩy nhanh. Riêng với diện tích đất của Công ty TNHH xây dựng thương mại Hồng Phát, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang phối hợp địa phương xác nhận lại nguồn gốc đất để hoàn thiện công tác bồi thường.

 

Phan Anh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây