Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Dự án xây dựng sân bay Long Thành khởi công hạng mục đầu tiên trong tháng 12-2020

TTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GT-VT do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn dẫn đầu để thống nhất về việc lập hồ sơ giao đất thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành giai đoạn 1.
z2217191890190_abe58d8647cf8da777fb364b4e69fc1e.jpg 
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, trong tháng 12-2020, hạng mục đầu tiên của dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 là công tác rà phá bom mìn sẽ được khởi công thực hiện. Tiếp theo đó, vào tháng 1-2021, ACV sẽ khởi công hạng mục tiếp theo của dự án là xây dựng hàng rào sân bay.
Theo Sở TN-MT, trong tổng số hơn 1,8 ngàn ha đất phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng diện tích hơn 1,2 ngàn ha. Phần diện tích còn lại vẫn còn một số diện tích cao su chưa được thanh lý và nhà ở của người dân chưa di dời do chưa được bố trí đất tái định cư.
Hiện nay, UBND H.Long Thành đã thực hiện phê duyệt phương án bồi thường được 11 đợt và đã thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân được 8 đợt với số tiền hơn 1,8 ngàn tỷ đồng. Mới đây nhất, UBND H.Long Thành cũng đã tổ chức lễ bốc thăm vị trí, giao đất tái định cư cho 94 hộ dân đầu tiền có đất bị thu hồi để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành. Theo kế hoạch, các đợt bốc thăm vị trí, giao đất tái định cư cho người dân tiếp theo sẽ được UBND H.Long Thành tổ chức trong thời gian tới để người dân vùng dự án nhanh chóng ổn định cuộc sống, thực hiện bàn giao mặt bằng cho nhà nước.
Do đó, về vấn đề giải phóng mặt bằng, Đồng Nai sẽ đảm bảo bàn giao đủ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công các hạng mục. Đồng thời, đến cuối năm 2020, tỉnh sẽ cơ bản hoàn thành và bàn giao toàn bộ diện tích 5 ngàn ha đất xây dựng sân bay Long Thành.
Để phục vụ việc bàn giao đất, Chủ tịch UBND Cao Tiến Dũng đã giao UBND H.Long Thành lập bản đồ bàn giao đất giai đoạn 1 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam. Về thủ tục bàn giao đất, theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện bàn giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích được giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam. Sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam sẽ thực hiện giao đất cho ACV để thực hiện các hạng mục của dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Anh Tuấn thống nhất với quy trình thực hiện bàn giao đất dự án của tỉnh Đồng Nai. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng giao Cảng vụ Hàng không miền Nam triển khai các thủ tục xin cấp đất. Đồng thời đề nghị ACV có văn bản đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Nam giao đất để triển khai dự án.
Nam Vũ

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây