Đồng Nai : Cổng thông tin điện tử

https://dongnai.gov.vn

Dự án sân bay Long Thành: Phải nắm chính xác khối lượng thi công để đảm bảo tiến độ

TTĐT - Ngày 14-6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đã chủ trì cuộc họp.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp - Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV – chủ đầu tư dự án) Vũ Thế Phiệt cho biết, sau hơn 4 tháng thi công san nền thoát nước và kết thúc 50 ngày phát động thi đua trên công trường, Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã có chuyển biến tích cực, mặc dù trong điều kiện thời tiết thất thường. Các nhà thầu đã duy trì hơn 1.000 thiết bị thi công và gần 1.500 nhân lực trên công trường.
Đã hoàn thành san lấp toàn bộ khu vực lõi nhà ga trong tháng 5/2022, trước một tháng so với kế hoạch. Tính đến ngày 12/6/2022, tổng khối lượng đất đào đắp đạt 11,5 triệu m3.
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Đồng Nai
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Đồng Nai

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết, hiện Đồng Nai đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao diện tích 1.810 ha khu vực ưu tiên giai đoạn 1. Khu vực đất dự trữ 722 ha chỉ còn 8 ha và khu vực giai đoạn 2 chỉ còn 26 ha. Phần diện tích còn lại dự kiến bàn giao xong trong tháng 6 này. Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị chủ đầu tư sớm triển khai xây dựng phần còn lại của hàng rào ranh giới sân bay để tránh tình trạng bị tái lấn chiếm.
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao nỗ lực của ACV, đề nghị cần sớm xây dựng bảng tiến độ chi tiết từng gói thầu, nhất là tiến độ giải ngân.
Về công tác phê duyệt thiết kế Nhà ga hành khách, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đề nghị thành lập tổ liên ngành gồm đại diện Bộ Giao thông - vận tải, Bộ Xây dựng cùng tư vấn để trao đổi trực tiếp, giải quyết kịp thời; bám sát lộ trình để hoàn thành xong phần xây lắp vào cuối năm 2024, vận hành thử vào đầu năm 2025.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng (bên phải) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng (bên phải) kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua, kết quả thực hiện dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng có chuyển động, cụ thể đã bàn giao thêm 200 ha đất cho dự án.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đã chỉ ra công việc chưa đáp ứng yêu cầu bao gồm giải phóng mặt bằng và việc đào đắp, san lấp mặt bằng. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai theo 3 ca; bám sát, theo dõi chặt chẽ tiến độ đường gant xây dựng các hạng mục. Đặc biệt giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn lao động, đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Phải có phương án thi công thích ứng với mùa mưa tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng ngừng, gián đoạn thi công trên công trường. Báo cáo tiến độ hàng tháng gói thầu san lấp và khoan cọc nhồi, làm sao trong 15 tháng phải hoàn thành san lấp 110 triệu m3. Nếu nhà thầu thiếu thì bổ sung, làm chậm thì thay ngay".
Công tác san nền trên công trường dự án sân bay Long Thành
Công tác san nền trên công trường dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu lãnh đạo Bộ GTVT thường xuyên xuống hiện trường kiểm tra thực tế, phải nắm được chính xác khối lượng thi công đạt được bao nhiêu, san lấp được bao nhiêu mét khối và đóng được bao nhiêu cái cọc.
Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh cần hoàn thành dứt điểm bởi càng kéo dài thì công việc càng trở lên khó khăn hơn.
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án triển khai các tuyến đường giao thông và tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành đến các địa phương. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong cuộc họp lần tới, Bộ GTVT phải báo cáo kết quả tư vấn, khảo sát tuyến đường từ sân bay đến TP.Hồ Chí Minh.

Tác giả: TTĐT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây